ANNEX 2: Revised Procurement Plan Emergency Power Response Project Central African Republic: CAR - Pays : République Centrafricaine Projet/Programme: P114111 Prêt/Crédit #: IDAH4500&SPF TF094990 DONNEES DE BASE Mis au Point du Contrat Exécution du Marché Biens et Travaux Montant du Montant Plan Date Ouverture Réception Numéro de l'appel Numéro Procurement Marché en Arrivée Description* Estimatif en vs. Signature Lettre de des d'offre du Lot Method Dollars EU Fournitures $ EU Réalisé du Marché crédit Fournitures/Trx '000 Plan 1.5-3 sem Durée normale des étapes Réalisé Liste des Contracts Composante 1: Réhabilitation de Boali 1 et Boali 2 5,588,800.00 Sous-lot 1 : Manutention et transport Shopping Plan 3-mars-13 NA 2-avr.-13 3-avr.-13 11/PURCE/C1/F/03 des transformateurs de Boali 1 et Boali 2 Réalisé Maintenance et permutation de 3transformateurs de puissance des usines Boali 1 et Boali 2 296,800.00 Lot 1 Shopping Plan 30-janv.-11 6-févr.-11 5-août-11 4-sept.-11 Sous-lot 2: Maintenance des intern. 10/PURCE/C1/F/04 transformateurs de Boali 1 et Boali 2 24-nov.-11 Réalisé 663,347.59 Remplacement des groupes G3, G4, G5 et rebobinage de l'alternateur G3 4,480,000.00 Lot 2 Sous-lot 1 : Fourniture et installation de 11/PURCE/C1/F/02 AOIR Plan 22-juil.-12 21-août-12 18-janv.-13 29-mars-14 3,880,000.00 3 turbines Réalisé
ANNEX 2: Revised Procurement Plan Central African Republic: CAR - Emergency Power Response Project Pays : République Centrafricaine Projet/Programme: P114111 Prêt/Crédit #: IDAH4500&SPF TF094990 Biens et Travaux DONNEES DE BASE Mis au Point du Contrat Exécution du Marché Description* Numéro de l'appel d'offre Numéro du Lot Montant Estimatif en $ EU Procurement Method Plan vs. Réalisé Montant du Marché en Dollars EU '000 Date Signature du Marché Ouverture Lettre de crédit Arrivée Fournitures Réception des Fournitures/Trx Durée normale des étapes Plan 1.5-3 sem Réalisé Liste des Contracts Composante 1: Réhabilitation de Boali 1 et Boali 2 5,588,800.00 Sous-lot 1 : Manutention et transport des transformateurs de Boali 1 et Boali 2 11/PURCE/C1/F/03 Shopping Plan 3-mars-13 NA 2-avr.-13 3-avr.-13 Réalisé Maintenance et permutation de 3transformateurs de puissance des usines Boali 1 et Boali 2 Lot 1 296,800.00 Sous-lot 2: Maintenance des transformateurs de Boali 1 et Boali 2 10/PURCE/C1/F/04 Shopping intern. Plan 30-janv.-11 6-févr.-11 5-août-11 4-sept.-11 Réalisé 663,347.59 24-nov.-11 Remplacement des groupes G3, G4, G5 et rebobinage de l'alternateur G3 Lot 2 4,480,000.00 Sous-lot 1 : Fourniture et installation de 3 turbines 11/PURCE/C1/F/02 3,880,000.00 AOIR Plan 22-juil.-12 21-août-12 18-janv.-13 29-mars-14 Réalisé
700770PJPR0v100ucturing0Data0sheet.docx