清单工程量和定额工程量有什么区别，如何通俗的说明？如题，造价新手。  
我可否这样理解，清单工程量就是省标，国标，只是应该按照他的标准计算，最后计算的结果是不准确的，只是大概的。而工程量消耗定额属于，甲方设计了图纸给我们造价单位，我们要进行预算，并且在拿到最终的图之后进行最后的预算审核。是这个工程的最终预算费用，不能出差错的。通俗上，我这样的理解正确吗？
清单工程量和定额工程量的区别主要体现在以下三点：工程量计算规则不同、作用不同、计算依据不同。1.工程量计算规则不同•清单工程量的计量原则是以实体安装就位的净尺寸计算的，不包括任何为工程施工安装所需的预留量。•定额工程量包括了人为规定的预留量。实际上，预留量的确定需要根据施工方法进行确定，方法不同，所需的预留量也不同。在实际中，很多清单的描述似乎和定额的描述相同，但是它们在工程量计算规则上并不相同。在下面这份《清单工程量与定额计价工程量计算规则对照表》中，就对土建工程中常见的清单与定额的计算规则进行了对比，初学者可以将两者对比来看一下。有需要的可以从下面获取。清单工程量与定额计价工程量计算规则对照表比如挖土方，清单是垫层面积乘以挖土深度，定额需要考虑工作面和放坡的增量。2.计算依据不同清单的工程量是根据国标清单的工程量计算规则考虑的，这个是全国范围内统一的。建设工程工程量清单计价规范定额的工程量是根据当地定额的工程量计算规则考虑的，这个不同地区有所差异。此外一些行业也有各自的行业定额，下面汇总了一些定额文件，有需要的可以找找。各地定额汇总由于计算依据的不同，那很自然地依据不同计算出来的工程量也就有所不同了。3.作用不同清单的工程量是给各施工企业提供了一个平等的平台，大家都在一个基本上去投标，量相同，价由施工单位来确定，这样就可以判断出到底哪一家更具有实力。定额的工程量是用来组价的，清单本来是没有价钱的，需要在清单下边套定额组价.∑（定额的工程量×定额的单价）/清单工程量=清单的综合单价.当然还要考虑一些取费什么的，清单价有综合单价，有全费用单价，包含的费用不同。