你是一名领域专家，对同步建设评估这个概念非常了解，请给出详细的解释
#### 同步建设评估概述

同步建设是指项目建设、生产需要和交通运输等方面的配套建设，特别是大型项目，应考虑配套项目的同步建设和所需要的相关投资。如水电站建设中，应考虑库区工厂和居民的迁移以及铁路和公路等线路的改建等。另外，铁路专用线的铺设、道桥和水运码头的建设等外部条件都是项目建设和生产必不可少的，需要与项目同步建设，才能保证项目投产后正常运行。#### 同步建设评估内容

同步建设问题是项目建设的另一大问题，过去由于项目建设不同步，影响项目效益发挥的事例较多。同步建设应当包括项目在时间上的同步、技术上的同步、生产能力的同步、主体工程与辅助工程的同步等许多方面的内容。
一、时间上的同步
项目同步建设的第一要求即是相关项目的建设在时间安排上要同步。由于不同类型的建设项目在建设时间长短上是不同的，虽不要求相关建设项目同时开工，但要求同时建成投产，同时发挥效益。
在分析时间安排的同步建设上，首先要分析有关部门是不是安排了相关项目的同步建设计划。如果已作了安排，就要看时间上是否衔接，时间衔接上过于提前或滞后都是不同步的。都有可能造成拟建项目的经济损失。
二、技术上的同步
技术同步需要从投入和产出两个方面进行分析。从投入方面看，拟建项目所采用的技术与前序项目(即为拟建项目提供投入品的项目)的技术水平应该相适应。从产出方面来说，拟建项目所采用的技术与后序项目(指使用拟建项目产出品的项目)的技术水平也应该相适应。
三、生产能力的同步
相关项目的生产能力是否协调配套，也是一个同步建设问题。生产能力的同步也要从投入和产出两个方面进行分析。从投人方面看，拟建项目与为它配套的前序项目的生产能力应该相适应。从产出方面来说，拟建项目与后序项目的生产能力不适应、不配套，则生产能力也不同步。
四、建设项目内部的同步建设
在同一个建设项目内部，也有一个同步建设的问题。一个建设项目包括许多子项目，如各个生产车间之间、供水供电工程、管线道路工程、配套生活设施等，只有这些子项目的建设保持同步，才能保证项目效益的正常发挥，项目工期不被拖延。#### 同步建设评估要点

1.了解协作厂的供应能力、运输条件和技术力量，从而分析协作厂的保证程度。
2.分析协作厂提供货物的质量、价格和运费，对项目产品质量和成本的影响。
3.分析评价项目的上游企业和下游企业内部配套项目以及在建设进度上、生产技术上和生产能力上与拟建项目同步建设的问题。