你是一名经管领域百科词条撰写员，请详细解释一下最终可行性研究，要求表达严谨，内容详实
最终可行性研究又称为详细可行性研究，属于深入的可行性研究，是项目投资决策的基础。它是经过技术上的先进性、经济上的合理性和财务上的营利性论证之后，对工程项目做出投资的结论。
最终可行性研究是对拟建工程项目进行深入的技术经济综合分析、论证，综合研究市场需求预测、生产规模、工艺技术、设备选型、厂址选择、工程实施计划、组织管理及机构定员、财务分析、经济评价等内容，为项目决策提供技术、经济等方面的依据。
因此，它必须对市场、生产纲领、厂址、工艺过程、设备选型、土木建筑以及管理机构等各种可能的选择方案进行深入的研究，才能寻得以最少的投人获取最大效益的方案。在该阶段。要全面分析项目的组成部分和可能遇到的各种问题，并最终形成可行性研究的书面成果——可行性研究报告。详细可行性研究得出的投资额和生产(或经营)成本误差一般要求控制在10%以内，而研究费用一般占总投资额的1.0%-3.0%(小型项目)或0.2%-1.0%(大型项目).时间一般为8-12个月或更长。
此外，对某些特定的大型复杂项目，还要进行辅助研究。辅助研究也称功能研究，是指对项目某一个或几个方面的关键问题进行的专门研究。辅助研究并不是一个独立的阶段，而是作为初步可行性研究和详细可行性研究的一部分。辅助研究-般可以包括以下类型：产品市场研究、原材料和其他投人物研究、实验室和中间试验研究、厂址选择研究、规模经济研究、设备选择研究等。#### 最终可行性研究与最初可行性研究的比较

初步可行性研究也称“预可行性研究”或“前可行性研究”，它是在机会研究的基础上或项目建没书得到批准后，进一步对项目建设的可能性与潜在的效益进行分析论证。
初步可行性研究比机会研究中所要求的资料更具体详尽，一般来说，需要以下资料：生产车间简单工艺流程图、初步设备一览表、厂址、建筑物的大致尺寸和型式、公用工程的估计需要量、初步电器布置图、仪表清单、初步设备布置图等。
一般只有重大及特殊项目才需要进行初步可行性研究，对于较成熟和确定程度大的项目或者较小的项目，可以省去这一研究阶段，直接进行详细可行性研究。初步研究的时间一般为4~6个月，其费用支出占总投资费用的0.3％~1.5％，研究结果的估算精度约为土20％。
最终可行性研究中的投资估算比较具体，除工艺技术成熟的项目可利用已建成的同类项目的数据外，设备费用一般都要逐台计算。最终可行性研究的时间一般为3~6个月或更长，其费用支出占总投资的0.8％~3.0％(大型项目为0.2％~1％)，研究结果的精确度约为土10％。
对大型项目，必须分别做机会研究、初步可行性研究和最终可行性研究；对中、小型项目可以只做机会研究和最终可行性研究。可行性研究一般由项目建设单位委托咨询公司或没计部门进行，也可由建设单位组织进行。可行性研究结果的鉴定和评价由决策部门组织进行。可行性研究的内容由浅入深，结果由粗到细。