文章主要分析珲春地方铁路口岸既有线路未来改造工程中，轨道线路施工及与四电专业配合的特点，存在的问题，并制定了解决对策，以期对类似施工提供一定的帮助和参考。在珲春铁路的电气化改造施工中，轨道线路改造施工具有十分重要的地位，线路施工的进度、质量，及其与四电专业的配合，均是保证既有运输秩序不受大的干扰，线路改造顺利实施的关键。珲春国际换装站为珲春地方口岸铁路内唯一大型编组站，在未来改造中现场施工情况肯定较为复杂，施工干扰、交叉干扰比较多，有必要进行预先设计。