就当下实际情况来说,变电站建设管理工作方法多种多样,在应用时务必要充分结合各方面实际情况来加以挑选和使用.文章结合各项信息数据来创建变电站项目协同管理模型、在三维数字化设计技术以及设备信息维护来编制完整的管理方案.首先分析了变电站建设的现状,然后对基于三维数字化设计的变电站建设管理方法设计的相关内容进行详细阐述,最后进行实验论证,为今后更好地利用三维数字化设计提升变电站建设管理水平提供参考与借鉴.