尼尔基水利枢纽配套项目黑龙江省引嫩扩建骨干一期工程乌北第四标段,位于北引总干渠乌北段.在工程施工中,设计与实际地质情况存在差异,渠道下高透水性的细砂导致渠道内非灌溉期水位居高不下.由于不能将渠道内渗透水排干,原设计的固脚底板铺设无法正常施工.为了解决施工中存在问题,通过泵站持续排水尽可能的降低渠道内水位,同时将原设计中渠道内现浇混凝土固脚变更为预制混凝土固脚;由于渠道淤泥和流砂地质,底层强度无法达到铺板设计强度,本次取消渠底预制板铺设变更为固脚内侧2 m范围铺设30 cm厚的格宾石笼.通过变更使项目能够正常完成.