研究目的:大西客专上白隧道在施工过程中,掌子面揭示致密、干燥的粉细砂地层,多为透镜状,扰动后产生漏砂、涌砂,无法形成预期的轮廓,存在着较高的风险.主要表现为黏聚力低,扰动短时间堆积成堆,无法形成拱效应;灵敏度高,破坏往往是瞬间的、突然的,易产生空腔,一般空腔到土砂分界处.针对存在问题,需研究确保掌子面稳定和施工安全的措施,研究采用何种措施能加固致密干燥的粉细砂地层,达到开挖时能形成拱效应和掌子面稳定及控制下沉与变形的目的.研究结论:(1)充分利用高压喷射的浆液将粉细砂与水泥强制搅拌、重组岩体结构,形成环状固结体解决了施工难题;(2)实现软弱地层大断面机械化施工,是实现“六位一体”现代化施工管理的基本要求的保障;(3)取消了管棚工作室,工艺简单、工序干扰少、操作便利,工效高;(4)水平旋喷桩超前加固既能保护围岩,又在预定隧道周边形成了环状固结体,具有刚度大、强度高、施工可控性强等优点,开挖后预支护拱发挥作用,确保施工安全,使高风险隧道施工达到了风险可控,是施工技术领域的创新与突破;(5)作为一项新技术,在固结体内增设的管棚,较小的桩径增设管棚后可弥补固结体施工缺陷、抑制沉降和变形,具有投资省、受力好、施工安全等优势,可进一步推广应用.