商业综合体项目本身业态的不确定性及多变性造成现场签证变更多、拆改量大、施工困难、工期延误,与暖通、电气等专业的交叉施工又给现场施工增加了困难,特别是地下室及公区通道等部位管道多、空间小且对标高要求严格,在应用传统的CAD指导施工中往往存在因各系统管线排布不合理而造成的施工困难、材料浪费及返工等情况.针对具体项目,通过BIM技术的应用,消除施工中给排水系统错漏碰缺,优化综合管线排布,降低成本,确保了工程品质,应用综合支吊架消除了安全隐患,避免了安全事故发生.总结的经验具有一定的参考意义.