基于广义项目风险元传递理论,将导致工程量增加的因素视为风险元,对工程项目风险元影响的传递情况进行了分析,运用系统动力学构造出相应的因果关系循环图,建立了风险元传递的系统动力学模型.给模型中的变量赋值,确定变量之间的函数关系,利用iThink软件进行了模拟仿真.结果表明:风险元的发生对工程费用、工期以及质量都会产生不同程度的影响,而且这种通过项目内部结构的传递影响是随风险元的增加而加速增长的.另外,反映项目各要素随时间动态变化的风险元传递模型的结果图能为风险管理及项目管理提供有力依据.