随着市场经济的快速发展,越来越多的中国企业到海外开拓市场.但由于工程建设周期长,受当地政策、自然灾害、物价上涨等不确定因素的影响,工程成本会发生变化,承包商为维护自身权益,必然会依据合同提出索赔,因而索赔工作尤为重要.对巴基斯坦阿莱瓦水电站在土建与金结合同执行全过程中,遭遇的所有干扰事件进行了描述,并对索赔依据、索赔计算和索赔金额进行了全面介绍,提供了一个完整的在严重受干扰项目中成功进行全过程索赔的典型案例.索赔经验可为类似工程提供参考.