沈阳地铁9号线北二路站基坑施工过程中,采用了装配式半铺盖技术.使用时,对铺盖体系的核心构件-临时中间柱进行了更改,且没有临时中间柱的成功经验可借鉴.因此重点从半铺盖体系临时中间柱施工质量的目标设定、控制措施制订、过程管理等环节进行控制.研究、制订了"可调节井字架"的新技术,通过项目质量管理在施工过程中的应用,力求保证临时中间柱的质量,以使铺盖体系安全稳定.在今后的城市轨道交通及城市深基坑占路施工中有广大的推广空间,能够对今后类似工程提供借鉴、参考.