迁钢公司2#高炉2014年5月23日停风,进行为期96 h的计划检修,检修以更换气密箱整体及高炉炉喉钢瓦喷涂为主项,制订了本次的闷炉计划及送风计划,经过多次研讨,确定了闷炉计划及送风计划,停风顺利,检修完成后送风顺利,比计划提前了12个半小时,高炉一次性恢复成功.通过本次的闷炉检修实践,停风前高炉保持良好的顺行状态和充足的炉温是本次成功恢复的基础,同时在分步退负荷后停风前,附加焦炭要达到风口燃烧带附近,以便送风后提供足够的热量;本次恢复过程中对风速动能的控制也非常重要,根据前期的生产实践经验,在本次恢复过程中严格界定了风速标准,控制风速不超过230 m/s,对高炉正常生产及获得较好的技术经济指标起到了关键作用.