文章结合小型水电工程工期短、工程量少、规模小的特征对其施工风险因素进行了识别,然后在此基础上筛选出了具有代表性的施工风险评估指标,并利用改进的层次分析法确定了各指标对评估结果的贡献率,利用所构建的评估模型评价分析了辽宁省某小型水电工程施工风险状况.研究表明:对该小型水电施工风险影响最大的因素为管理能力和技术水平,对施工风险影响最低的因素为市场法律法规的变化;评价结果与该工程实际状况具有良好的一致性,基本能反映该工程施工风险的真实水平,评价方法和理论具有一定科学性与合理性.