时间是影响突发地质灾害应急防治成效的关键因素。面向应急情景、任务和能力，以时间为主线的应急技术设计是应急预案的主要内容。由于我国应急体系建设起步较晚，应急防治理论基础薄弱，缺乏系统案例，导致应急响应与防治过程尚不清晰，存在“求快忽准”、混淆管理程序和技术流程等现象。采用情景分析方法，基于协调集成设计的思想，首次提出“三阶段三层次五步骤九环M”的应急过程模式，具体如下：分为监测、响应和恢复等三个应急管理阶段；分就近响应、先期处置和应急救援等三个递进响应层次；通用程序有预期启动、工况分析、处置实施、会商检验和响应结束等五个步骤；分预警响应、情景分析、应急调查、应急监测、灾情评估、风险防控、应急治理、成因判定和总结恢复等九个应急防治环M。该模式尚属粗浅，有待过程模型库的建设支撑。仅供地质灾害应急防治的科技工作者参考。