由于受现场地质条件约束,二期汛期围堰下的防渗结构设计不能保证主体工程在干地施工；并且为满足合同工期的要求,二期汛期围堰在2013年6月之前的填筑强度高(汛前必须填筑至505 m高程),二期汛期围堰与两道防渗墙施工的干扰大.为了更好的发挥上游防渗墙的挡水防渗效果,将位于二期汛期围堰下的防渗墙优化上移至二期枯水围堰下,并在防渗墙顶部和临时围堰内侧边坡填筑粘土料,与汛期围堰的防渗土料相连形成封闭的防渗体系,为河床芯墙坝主体工程汛期施工创造有利条件.