近几年，美国第三代全球定位系统（GPS III）业务进展不顺，屡遭延迟。据报道，GPS III 8颗卫星中的第一颗将于2017年发射，比原计划推迟3年。GPS III项目始于2006年。2008年5月，该项目合同被授予美国洛克希德?马丁公司。在整个项目的发展过程中，美国国防部负责系统工程的副助理国防部长一直参与系统工程计划、需求管理、质量管理、技术和风险评估等各个方面的活动。国防部每年都发布系统工程年报，综合报告重要国防项目的系统工程管理活动。本文在国防部系统工程年报的基础上，综合了国防部采办指令、采办指南，以及第三方独立评审报告的相关内容，梳理了GPS III业务中的系统工程管理活动，分析了美国GPS III业务延期的原因，总结了美国GPS III业务运用系统工程管理的经验和教训。