中国西南地区金沙江下游已建和在建的4座梯级水电站工程规模巨大,地质环境复杂,构造活动强烈,面临诸多岩石力学与工程建设难题.该文结合4座电站建设中的成功经验,对枢纽工程布置、坝基勘察分析及处理、巨型地下洞室群关键岩石力学问题及开挖支护、高边坡稳定以及精细爆破技术等方面进行总结,对建设过程中遇到的问题和处理方法形成的关键技术进行了论述.4座水电工程的坝基、地厂开挖等关键单元顺利建设得益于“认识岩体、利用岩体、保护岩体、监测反馈”的岩石力学与工程的指导思想及严格贯彻实施“开挖一层,分析一层,验收一层,预测一层”的程序,成功经验对类似的大型岩石工程建设具有借鉴意义.