针对输变电工程风险评价中专家主观因素所占比例较高的现状，研究了主观和客观相结合的评价方法，利用网络分析法与模糊评判法构建模糊网络风险评价模型，从而对风险实施有效控制。根据输变电工程特征，分析了影响施工安全的综合因素，建立了输变电工程风险评价指标体系，并使用两两比较判断矩阵法计算风险指标权重，再利用模糊综合评判将二级指标整合，得到项目的综合风险水平。为解决模型主观偏好的弊端，构建过程加入风险维度，用三角模糊数处理决策过程中的模糊性，对模型做进一步改善。并以某输变电工程为例，验证该方法具有可行性。