针对目前矿井二期工程的巷道快速施工问题,提出应从总体和局部两个方面进行优化组织和管理.根据井筒提升能力、巷道断面大小和平均进尺,通过计算确定出可同时施工的工作面数,并随着工程的推进,不断地进行优化安排.适当控制管理人员的下井数量,统筹规划各类人员的下井时间,使材料、设备和人员达到平衡来提高工效.根据施工速度通过计算确定矿车的需用量,确保工作面需要的空车数量,并通过合理布置运输线路等措施提高矿车的利用率.在总体优化的基础上,尽量加大设备投入,提高施工机械化程度.通过实测工序时间,制定出切实可行的循环图表,并坚持正规循环.不断提高工人的操作技术水平和施工队的组织管理水平,实时优化组织和管理,方能实现巷道工程的快速施工,缩短建井工期.