随着经济的飞速发展,全国范围内各种工程项目不断实施建设.在当今工程技术快速发展和项目规模不断扩大的情况下,如何预防和规避项目中的各种风险,尤其是对费用风险的管理,逐渐成为了工程项目管理中的重要问题.风险管理包括风险的识别、评价和应对等过程.风险评价是风险管理中的重要一环,也是风险应对的前提.本文主要研究楼宇智能化项目的费用风险评价.首先对模糊层次分析法进行了介绍,其次对楼宇智能化项目的特点进行了分析,最后运用模糊层次分析法对实际案例进行了费用风险评价.