复杂地质条件下深埋长隧洞施工时,不良地质风险是影响工程建设安全、进度、质量与投资的最大风险,应对不当往往会造成工期、投资的失控,严重时还会出现重大安全事故,造成生命财产损失等诸多负面影响.通过对以往工程经验和教训的总结,按照将风险控制提前的思路建立了深埋长隧洞不良地质风险应对体系.该体系立足于勘察设计角度,分总体规避、综合勘察、设计分析和风险控制4个层级.以滇中引水工程香炉山隧洞为例,通过执行该体系,达到了提前筹划风险应对措施,降低工程在安全、投资和工期等方面风险的目的.研究成果可为类似复杂隧洞工程勘察设计提供参考.