福建龙津溪引水工程C1标两条施工斜支洞开挖长度均超过1,300m,斜支洞坡度10.75％～ 12.30％,斜支洞井底各分上、下游两个工作面进行引水主洞开挖,其中一工作面独头掘进2,900m.在这种斜支洞长、坡度陡、主洞工作量大的环境下,如何合理进行井底施工布置,以便有效解决开挖施工中洞碴二次转运、不良地质临时支护进料及后期混凝土拌合料运输等问题,是保证施工进度的重要手段.文中就以上问题结合实际提出思路,共同探讨.