工程量数据作为BIM数据中一项基础且重要的信息,是投资估算、初步设计概算以及各类工程限额设计控制指标的计算基础,而这些计算都在EPC全流程成本控制管理中起到至关重要的作用.基于BIM技术提高EPC项目设计-商务工程量计算工作的效率对优化成本控制管理具有重要意义.文章通过BIM技术在工程造价工作上的辅助应用,透过效率数据的分析挖掘,对基于BIM技术的开发和应用在EPC模式下的项目成本控制提供了新的工作思路.