为满足巴贡水电站水库蓄水期间下游居民生活和河道生态基本需水,在正式蓄水前,先将3个运行的导流洞中的1#导流洞改建成可控制流速的放水洞,然后在正式蓄水时启用放水洞并关闭另外两个导流洞.本文主要阐述为改建1#导流洞而实施的下闸封堵过程、施工方法和应急措施,其中包括在下闸前用试探门检查导流洞进口的门槽状况,现场调整平板闸门、应急处理导流洞出口叠梁下放受阻和洞内意外漏水等问题.对这些突发问题的现场处理,可作为相关工程的参考.