针对当前日益增多的工程材料,以及其对工程造价的影响,如何加强对这些工程材料及费用的管理,是当前工程管理领域思考的重点.文章从工程材料及费用管理的角度入手,在分析工程材料费用管理系统功能需求的基础上,对工程材料费用管理系统的功能组成、架构等进行设计,然后采用层次分析法和模糊综合评价法对建成的系统进行评价,最后得到该费用管理系统存在的薄弱点,并提出改进建议.通过此研究,为工程材料费用管理领域提供一种新的,更符合工程智能管理及效益评价方法.