及时掌握建筑施工现场的变化信息,有助于施工现场的进度管理,规范作业行为.本文采用五视图与体素模型两种方法获取建筑物的变化信息.首先,利用建筑施工工地不同时段拍摄的无人机倾斜影像,建立点云模型,通过点云体素转换算法生成体素模型,对比两期体素模型得到三维变化区域;然后,利用两期点云和体素模型生成建筑物的五视图,对比两期五视图得到建筑物各表面变化部分;最后,将二维、三维变化结果与项目进度计划进行对比分析,获得施工进展信息.采用北京市某工地数据进行实验.结果表明:本文方法可以记录、展现施工进度中建筑物形体二维、三维信息的变化,与项目计划表对比得出工程进度延误15％;该方法适用于普通建筑施工的定性进展监测.