石油化工站内架空管网是连接站内所有装置设备的途径,是石油化工厂站运行的动脉血管;工艺管网管道种类多,口径不一,错综复杂,管道总长度长,管件多,焊口多,工程量大,是影响工期的重点施工环节,同时也是最能节省工期的环节.我们根据石油化工场内架空管网的特点,根据以往的施工经验结合施工网络计划、管道吊装核算、优化施工程序等三方面,总结了这篇论文,它具有充分的合理性和科学性,通过安装过程的实际使用已经更趋完善先进,并且取得了良好的经济效益和社会效益,可广泛地应用于石油化工场内架空工艺管网的安装.
架空管道 工艺优化 大量预制 集中吊装