水利工程建设周期较长,在建设过程中由于物价上涨、政策调整、地质条件发生重大变化等原因,可能导致原批准概算不能满足工程建设需要.为使水利工程超概算项目建设的顺利进行,对修改概算编制的原则和依据、工程变更的清理和认定、已完工程和未完工程项目投资的确定、修改概算与原批准概算的对比分析等进行了探讨,提出了水利工程修改概算编制中关键问题的解决方法.这些方法的使用有助于提高水利工程修改概算编制质量,有利于合理确定水利工程投资规模.
修改概算 概算编制 编制方法 水利工程