目前秦山核电的大修计划是基于关键路径的,这种方法在识别关键路径时主要考虑任务之间的逻辑制约关系,而忽视了资源的制约,有时可能导致大修延期和资源利用率不高等问题.基于此问题,文章结合关键路径法和资源约束理论,在确定关键路径的基础上,利用Project的资源管理功能,对原计划进行资源分配与平衡,从而达到计划优化的目的.经过优化后,较原计划提高了资源利用率,降低延期票的数量.
资源 约束理论 大修计划 关键路径 优化