南水北调中线京石段工程是经国家批准先期开工建设已投入运营的应急供水工程，在没有现成经验可以借鉴的条件下，完成了工程验收接管和三次通水运行任务，第四次通水运行时实现了向“全面接管”迈出实质性步伐。通过对待运行期和运行期工程接管的剖析、认识，结合京石段工程在通水运行不同时段工程接收和运行管理的工作思路和具体做法，并加以分析、总结，提出了适合京石段工程运行管理的建议，为南水北调中线干线工程全线接收和运行管理提供借鉴。
南水北调中线京石段工程 运行管理 实践