高山风电场建设工程具有施工工作面点多面广、交叉作业多、投资规模大、信息量多而分散、工期紧、任务重、劳动密集、技术要求高、协调难度大、受天气影响程度较大等特点,建设过程中存在管理混乱、信息闭塞、标准化欠缺等现象.为满足高山风电场发展需要,提出了以工程竣工验收管控为目标,以"质量、进度、安全、环水保、档案"为抓手的风电工程管理及控制体系,研发了以工程结算为核心的全方位智慧风电建设管控平台,为风电工程建设业主、设计、监理、施工方、供应商等参建各方提供集成、共享的信息平台.
智慧风电 工程结算 辅助决策 工程建设管控平台 高山风电场工程