叶巴滩水电站位于青藏高原和川西北高原,由于其地势高亢且远离水汽源地,气候寒冷而干燥,多大风,日照时间长,具有"长冬无夏短春秋"的特点.由于两次堰塞湖影响,工程开挖工期滞后,边坡开挖成为控制工程总工期的关键项目,具有施工布置困难、工程量大、工期紧、强度高等特点.为满足项目建设总工期,通过研究,实施了一系列技术管理与保证措施及快速施工工艺等,在保证开挖边坡安全的情况下,实现了边坡快速下卧.
边坡 开挖 叶巴滩水电站 快速施工 研究