对于大断面水工隧洞的施工一般分上、下半洞进行开挖,待上半洞完成后再进行下半洞的开挖,但由于隧洞距离长、地质条件复杂、工期紧等因素,通常上、下半洞需平行搭接作业才能满足进度要求,而平行搭接施工存在施工道路、设备共用调度等干扰,通常需要加强施工过程中的组织与管理,才能确保工程进度与安全,结合硬梁包水电站引水隧洞的实际情况,阐述了长距离大断面水工隧洞下半洞开挖施工技术.
长距离 大断面 水工隧洞 下半洞开挖 施工技术 硬梁包水电站