通过对观音岩水电站厂房4号和5号机下游副厂房土建施工的工期分析,克服了开挖滞后、 防洪度汛、桥机安装工期提前,主副厂房、 上下游墙、 尾水闸墩等由同步上升变为分别独立上升,下游副厂房从梯级施工变为平行施工等诸多合同条件改变的困难.增加布料系统入仓,减少门机运输压力,精准策划周转性材料等施工措施,实现了优质、 快速、 高效施工,为电站全面投产发电创造了条件.工程质量优良,未发生任何质量问题,为业主创造了良好的社会效益和经济效益.
观音岩水电站 副厂房 施工组织设计 优化