向家坝水电站升船机渡槽段为大跨度穹顶结构，其下部为电站厂房安装间，穹顶施工时也正是机组安装的关键时期。为确保穹顶施工过程中不发生高空掉物和自身的施工安全，将原设计的“贝雷桥架模板支撑体系＋现浇方案”改为“弧形移动支撑样架＋预制弧形拱＋安全防护桁架”的施工方案，有效避免了穹顶模板拼装及上部混凝土施工期间对下部安装间机组安装的干扰，确保了施工安全，缩短了直线工期。
封拱施工 预制拱 移动样架 安全防护 向家坝水电站