海上新油气田投产既是海洋油气建设工程项目的里程碑,又是一个油气田正式开始生产的关键节点,终端与平台的联合调试是新油气田投产很重要的作业内容。通过对有限公司新油气田投产联合调试的定义,以终端与平台的联合调试主要工作内容要求为出发点,结合相关油气田在投产与联合调试的工作经验,分析讨论了终端与平台联合调试的主要风险与核心的控制措施。可以为终端与平台联调期间提供风险控制措施,确保终端与平台联调工作的顺利开展。
陆上终端 联合调试 风险分析 海上平台