针对目前矿建建设中巷道施工工期与施工费用优化时存在的问题,文中利用系统工程原理建立矿建巷道施工工程中的人员分派和费用优化模型,首先对巷道工程及各施工队伍特点进行分析,得到巷道施工最优分派方案,进而基于网络计划方法对巷道工程施工的工期及总费用进行优化,建立了巷道施工最优工期及成本控制公式.最后,以孟村煤矿巷道施工为实例验证了公式的合理性和工程实用性,对煤矿企业在巷道掘进中实现快速施工和提高效益具有重要的参考价值.
系统工程 巷道施工 人员分派 总工期 费用优化