施工模拟是研究混凝土坝施工组织与管理的主要途径,对于确保混凝土坝的科学、合理、有序施工发挥着重要作用.在系统分析混凝土坝施工模拟的研究内容、理论基础、成果形式的基础上,系统总结了混凝土坝施工模拟的研究进展,包括模拟模型建模、模型参数选取、可视化模拟、模拟与管理系统开发、施工优化等方面.同时还指出了混凝土坝施工模拟的发展方向,即混凝土坝施工模拟的精细化与动态化、智能化、人性化、综合化、最优化,使混凝土坝施工模拟成果达到可靠、实用、直观的目标.
施工模拟 混凝土坝 综述 施工管理