不同的基坑支护方案的施工成本、工期以及对周围环境的影响可能完全不同,因此多方案的优化选择是我们经常需要面对的问题.采用模糊综合评判能有效克服不确定性因素的模糊性对不同方案对比的影响,把不同方案的各种定性指标定量化处理,使方案优化选择更加科学有效.本文在成功应用于银河星辰花园基坑截水帷幕方案优化选择的基础上,对不同模糊运算模型进行了对比,对定性指标定量化处理提出了相应的解决办法.
基坑支护 模糊综合评判 优化 截水帷幕 定量化