在施工管理过程中,运用动态控制原理进行项目目标控制将有利于项目目标的实现,并有利于促进施工管理科学化的进程.在核电工程建设过程中,穹顶吊装为一级进度计划关键里程碑节点,标志核岛土建主体工程结束,核电工程建设从土建阶段转入安装阶段.本文主要讲述项目目标动态控制的基本理论以及福清核电工程1#机组穹顶吊装目标顺利实现过程中动态控制的应用,并对运用的工作程序、纠偏措施进行系统的归纳与论述.
动态控制 纠偏措施 穹顶吊装