研究目的：随着城市轨道交通建设飞速发展，沿线土地综合开发利用价值提升，土地资源紧缺状况不断加剧。为节约城市用地、减少投资，使路网内厂架修资源合理配置，需进行车辆基地资源共享研究。本文以天津为例对城市轨道交通车辆基地资源共享进行研究，综合车辆选型、联络线设置、车辆段用地及建设时序等建设条件进行分析比较，提出建设性意见，指导后续项目建设。研究结论：（1）结合线网规划和在建工程的实际情况，天津市内规划的9条轨道交通线共增设3处路网性厂架修车辆段，新增功能性联络线9处；（2）线网中各线建设时序、车辆段及联络线用地条件、车辆选型的一致性是车辆基地资源共享的重要条件；（3）城市轨道交通建设中，需提早进行资源共享研究，以控制并减少用地，节省投资，有效指导轨道交通网络的顺利实施；（4）本研究成果对类似城市轨道交通线网车辆基地资源共享研究具有指导意义。
城市轨道交通 车辆基地 资源共享 联络线