火电建设中国整个能源结构布局的一个最重要环节.火电建设工程造价管理贯穿于工程建设的整个过程,分为事前、事中和事后3个阶段,其中应以事前控制为主,事中控制为辅,事后控制为补充,建立有效的控制体系.文章在分析我国工程造价构成的基础上,分别对事前、事中和事后3个阶段的工程造价控制方案进行了阐述,并分析了BIM在工程造价全过程控制中带来的变革及其作用.这对火电建设工程中设计人员、项目实施人员及业主人员都具有一定的借鉴意义.
火电建设 全过程 造价控制 BIM