清水江旁海航电枢纽工程的坝址处于山区狭窄河段,不具备船闸和厂房两岸同时施工的工作条件.结合山区河流洪水流量大历时短、 洪枯水流量比大等特点,充分考虑厂房尽早投产发电的原则,提出采取分期导流、 过水围堰的设计方案,即一期围电站厂房及部分泄水闸,二期采用过水围堰与已建泄水闸同时泄流的方式,并建立比尺1:100的正态定床物理模型,对设计方案的导流效果进行验证.结果表明,方案的各设计指标能够满足要求,成果可供类似工程提供参考.
山区河流 航电枢纽 施工导流 模型试验