成本控制对建筑工程至关重要,建筑结构优化设计是控制工程成本的关键一步.传统的结构优化往往侧重于结构可靠度,围绕安全性、适用性、耐久性进行优化,优化目标单一,难以计及结构优化与全专业及建造阶段的协同.BIM技术全专业协同设计拥有可视化、参数化、可协调性等优点,设计过程中能减少误差,提高设计效率,实现标准化设计.本文结合BIM相关软件平台等,对某工程实例建立包含建筑、结构专业的信息模型,在保证结构可靠度的前提下,综合考虑项目钢筋用量、现浇混凝土体积、模板面积、人工消耗等因素影响,提出优化后的结构方案,并对不同结构方案的项目工程造价进行直接分析,给出了基于BIM的结构优化流程.结果表明,通过BIM技术进行优化设计,结构布置方案更加合理,工程造价有效降低,BIM技术与结构优化设计结合简化了优化设计流程,提高了优化效率,有助于项目各参与方直观地控制工程成本.
BIM 造价 结构优化设计