结合某国际大型水电工程项目,对业主指定料场因覆盖层地质条件发生变化引起的料场争议进行了分析介绍.承包商通过对招标文件技术合同条件充分理解和对指定料场地质条件的预判,有针对性的编制施工技术方案,地质补勘,备用料场选择与勘探,不同料源骨料对比,聘请国际知名专家评估等途径,在与工程师料场争议博弈中取得完胜,最终工程师颁发了料场变更令,承包商获得了费用和工期补偿,规避了成本和工期风险,案例经验可供类似工程参考.
料场开采 覆盖层 勘探 开挖边界 料场变更