龙头石电站工程采用3条泄洪洞汛期泄洪,3条泄洪洞均布置在电站左岸,采用无压泄洪,3#泄洪洞进口段100 m设计为渐变段,渐变段顶拱与正常洞身段顶拱参数不变,隧洞宽度不变,隧洞边墙由12 m渐变至14.5 m.渐变段混凝土采用全断面衬砌,衬砌厚度1.5 m.原施工方案中的边墙衬砌模板为悬臂模板、顶拱为承重架配散装组合钢模板.但由于进口塌方影响,渐变段隧洞浇筑工期若按原方案施工则无法满足度汛要求.为了保证安全度汛及隧洞泄洪运行安全,采用了钢模台车浇筑渐变段施工技术,保证了工程安全度汛.
龙头石电站 泄洪洞 渐变段 钢模台车浇筑 工程度汛