结合正在建设的厄瓜多尔CCS水电站工程项目进出口设备物资清关、运输管理工作实践情况，介绍了EPC大型国际工程项目设备物资清关运输管理工作的主要流程和关键技术要领。依托先进的系统化管理、制度化管理、“抽屉式”管理、“合拢式”管理、精细化管理、时间管理、国际化管理和信息化管理等管理模式，建立并完善清关及运输内部和外部管理工作体系，最终为实现EPC国际工程的顺利完工、企业管理模式最优化、利润最大化，
EPC 大型国际项目 设备物资清关 运输