现行高层剪力墙结构墙体和楼板混凝土施工中,首先进行墙体混凝土的浇筑,然后进行楼板混凝土的浇筑.这种通行的做法使墙体混凝土与其顶部楼板混凝土之间存在贯通的施工缝,容易出现施工质量问题,同时施工人员停工等待时问过长、无法充分进行流水施工.在齐齐哈尔大学国际交流中心工程剪力墙及楼板混凝土施工中,采用了一种先支设上部楼板模板、后支设下部墙体模板,进而同时浇筑剪力墙和楼板混凝土的施工技术.通过与传统混凝土浇筑方法在施工质量、人员设备及材料投入情况、工期等方面的比较,证明了采用该技术能够明显地提高工程质量、降低人工费用、缩短施工工期.
剪力墙结构 施工缝 整体浇筑 混凝土