为满足输变电工程造价工作精细化管理的要求,寻找影响造价的深层次原因,采用多元回归方法寻找对输变电工程造价影响较大的规模因素,按照该规模因素对输变电工程进行了合理的归类,从而实现了对各类建设规模工程造价的直接对比.通过对造价影响因素的分析,区分规模因素、市场因素、工程外部环境因素、设计技术与建设标准因素,明确了造价合理性考核的重点因素.通过构建影响因素指数和总指数,形成了造价指数体系,为造价合理性评价提供了评价依据.构建了造价合理性评价指标体系,从地区间对比、年度间造价对比、集中程度等3个方面对造价进行量化评价.部分研究成果已经在2015年度南方电网造价分析报告中得到应用.
输变电工程 造价 影响因素 指数体系 合理性评价