中国实验快堆在设计和施工过程中，一直面临各种各样的困难和问题。各工艺系统都是独立进行布置设计，并未进行真正意义上的综合设计，施工时设备、管道和支吊架等干涉现象较多，导致现场安装所需进行的设计变更较为频繁，进而影响了工程的施工进度。文章探讨了在快堆工艺系统设计中开始引入三维数字平台这一先进的工程平台和设计手段，并提出了若干预期目标，比如各专业协同设计、在设计过程中完成碰撞和干涉检查、施工模拟、平立面图和材料报表从统一的数据库中提取等等，进而提高我们的设计水平、设计质量和设计效率，同时可以更加科学合理地使用人力资源。
快堆 三维数字平台 建模