在分析杨房沟水电站导流洞建设面临的外部因素和形势任务的基础上,结合工程实际并借鉴雅砻江流域已建和在建类似的锦屏一级、锦屏二级、官地水电站导流洞工程设计、招标及施工经验,对本工程导流洞招标设计中的施工布置、结构设计、施工分标、过流时机等开展了优化研究,提出了具体建议,为导流洞工程实施节约了工期,节省了投资,在征地移民工作存在很多不确定性的情况下,将有利于提高大江截流和首台机组发电关键目标的保证率.
杨房沟水电站 导流洞 招标设计 优化 研究