为做好大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作,维护移民合法权益,保障水利水电工程建设顺利进行,往往需要建设移民居民点,而移民居民点内的场平、道路等基础设施工程必不可少.由于征地、移民意愿变化等各种原因,安置区内基础设施工程建设周期一般较长,施工过程中,经常会经历雨季,为不影响移民居民点场平、道路等基础设施工程的工程质量,雨季施工措施费必不可少.文章以金川水电站党坝集镇为例,分析雨季对移民居民点场平工程、道路等基础设施工程的影响,并计算其雨季施工措施费,为移民居民点基础设施工程雨季施工提供借鉴.
移民居民点 雨季 雨季施工措施费