通过主持天津兴桐油库6台1万m3储罐及配套设施、天津新港油脂库改扩建工程2.8万m3油罐及配套设施的监理工作,指出了油库工程监理应控制的主要环节:油罐基础处理、罐体焊接、管线施工、防腐、消防施工、阀门打压和管线试压、罐体冲水试验、机泵的安装和接口、原材料和设备的进场检验;提出了各个环节的技术要点、施工难点、易出现的问题以及需注意的事项.总之油库工程是一个复杂的系统工程,只有在总监的全面管理和各专业监理工程师的配合下,对各关键工序和技术难点进行全面控制,才能达到油库施工规范的要求.
油库工程 监理 质量控制 技术 环节