为了满足高密度发射下总体设计研制进程管理的需求,提出并实现了基于工作流技术的总体研制流程跟踪管理系统,协同总体各专业对多任务进行设计,固化了研制流程模板知识库管理,解决了发射任务六大里程碑管理,通过与AVIDM系统计划管理模块和文档管理模块的集成,实现了对整个研制任务所有步骤进行统一跟踪、统一下发到AVIDM项目管理,最终完成研制任务的闭环管理,确保研制进度受控,减少研制风险.
工作流 总体研制流程 跟踪管理系统 研制流程模板 AVIDM