施工阶段如何开展施工进度管控工作,对于代建单位的项目运营与管理而言意义重大,是困扰广大代建单位管理人员的重要问题.制定出完善的施工计划,切实保证建筑施工可以顺利实施,有效避免发生进度失控或是超期的问题.在建筑施工过程中,为进一步保证施工进度,要严格贯彻落实管理和控制实施情况,有效强化建筑施工的整体进度.基于此,通过工程实例,对施工阶段进度管理影响因素、控制要点、控制方法进行分析,并在施工过程中加以运用与控制.
进度管理 5C法 控制要点 代建单位