本文以新建项目配套码头工程为例,在概述码头工程地质条件及基础处理设计施工经验的基础上,进行了其重力式码头施工期间沉箱沉降位移观测与分析,并总结了其已安放沉箱位移稳定程度与施工工序时间之间的对应关系.分析表明,本码头工程沉箱施工期内沉降位移量完全符合设计要求,其沉箱沉降位移主要发生在沉箱回填后3个月,为有效控制沉箱沉降位移,降低工后码头运维管理难度,应从轨道安装方式调整、加强基床抛石及夯实施工质量控制等方面减少码头工后沉降位移对其使用过程的影响.
重力式码头 沉箱 沉降 位移 控制