模具设计和生产过程中面临设计环节复杂、加工工序多、任务随机返修、多项目并行设计等情况, 使项目容易发生拖期现象, 针对这类问题, 基于模具设计项目完工时间概率分布, 以项目拖期天数和加权拖期为决策目标, 建立项目拖期风险预测模型.通过模型分别计算项目拖期天数或加权拖期成本的概率分布函数, 并根据所得结果对设计项目拖期风险进行分析与预测, 最后以不同网络规模的模具设计项目为计算实例, 验证所求结果的有效性, 所得项目拖期预测结果对于随机环境下的模具设计项目拖期风险控制有一定的指导作用.
模具设计 随机返修 拖期风险 概率分布