锦屏一级水电站大奔流沟料场地形地质条件复杂,料场开挖过程中承包人依据合同条件和现场实际提出工程变更补偿申请.监理工程师在接到承包人的工程变更申请后,对工程变更的合同条件进行了分析,并按合同规定和现场实际情况对承包人的工程变更申请提出了审核意见,经与业主、承包人进行充分沟通和协商,业主、承包人均同意按监理工程师的审核意见执行,促进了工程有序进行.
开挖工程 变更处理 合同变更 大奔流沟料场 锦屏一级水电站