煤矿地面工程是煤矿企业进行作业的场所,也是人员休息和生活的场所.同时,它还与其他多方有着直接或者间接的利益关系.因此,需要做好煤矿地面工程的施工界面管理.首先对煤矿地面工程的施工界面管理的划分标准从施工内容、合同关系方、工程组织学以及本身内容的角度进行了分析.接着,对如何做好煤矿地面工程界面管理分工程标段划分的界面管理、施工场地的界面管理以及环境保护界面管理这三方面进行了讨论.
煤矿作业 煤矿地面工程 施工界面管理