结合南水北调中线引江济汉工程中渠道回填施工的实际情况,对平原湖区高含水量土料回填施工中的特性难点进行分析,根据不同部位灵活调整压实度、布置不同的施工机械进行施工；在土料含水量过大、外借土料难度较大时,采用不同改性方案的技术经济比较,选择经济合理、技术可靠的方案,既保证回填土料质量要求、回填进度,又保证工程费用不突破概算.在工程施工中必须做好质量控制工作,发现问题及时采取补救措施,以保证工程安全.
平原湖区 高含水量 土料 填筑 施工方法探讨