经济现代化建设的日益发展与深入，带动了我国海运事业的蓬勃前进，为了摆脱传统港口码头运力有限的不足，更进一步推进港口码头建设，大型码头的发展是关键，而沉箱重力式码头因其建设期快，坚固耐久，抗冻性好，造价及维修费用低等特点得到了人们广泛的关注。其中沉箱预制施工，由于其砼方量大、自重大以及钢筋用量多的特点在港口码头的建设中的地位越加显著，由此沉箱施工的成本控制也成为了施工控制的一个重要方面，所以在本文中主要对沉箱预制施工的成本控制进行了简单的分析。
沉箱 设计 预制 胀模 水泥用量 钢筋