"表上作业法"是求解土方最优调配方案问题的传统方法,但在实际工程应用中存在着手工计算量大、计算过程复杂、产生的误差较大等缺陷,因此文章从土方最优调配方案问题的线性规划模型论出发,探索分别采用LINGO和MATLAB两种目前较为成熟的数学软件简单、快速地解决此类问题,以达到提高工程建设效率,降低人力资源消耗的目的.通过案例的软件求解过程,说明采用LINGO和MATLAB软件求解土方最优调配方案问题的方法是较容易掌握的,并且软件求解的结果是准确的.
土方最优调配方案 线性规划 表上作业法 LINGO MATLAB