水电站工程引水建筑物有引水道、进水口、前池、压力管路等分部工程.这些分部工程施工时相互制约,相互干扰矛盾较为突出,往往影响到整个电站工期,因此水电站工程施工引水建筑物各分部工程施工计划的合理安排是电站工程施工的关键.本文详细介绍了铜山二级水电站工程通过合理调整引水隧洞、进水口、沉沙池、前池、压力管路等分部工程的施工计划解决施工时相互制约、干扰工期矛盾的过程.实践证明,通过引水建筑物施工期的合理调整.在确保工程质量、安全的前提下,缩短工期、节约成本的目标是可以实现的.
水电站 引水建筑物 并列施工