犍为航电枢纽工程位于岷江下游乐山市犍为县境内,是岷江乐山至宜宾河段航电六级开发方案中的第三级,工程采用分期导流,分三期六段进行施工,其中三期导流需修建高枯期围堰枯期挡水发电,汛前完成主体施工拆除围堰度汛,主体及移民工程工期极其紧张.本文通过对机组运行、移民工程和三期工程的探讨研究,确定围堰高程降至330 m运行时,使发电及度汛能够顺利实现,为类似工程提供了一条尽早实现投产收益的方法和思路,供同行借鉴.
工程研究 三期围堰 施工方案