鉴于目前我国矿山土地复垦项目投资缺乏相应标准和依据的现状，为制订矿山土地复垦项目相关投资标准作准备，方便矿山土地复垦工程建设管理和合理确定工程造价，采用系统论方法、对比分析法、演绎和归纳相结合的方法，按工程建设项目的组成，将建设项目整体进行科学分解，划分为若干单项工程、单位工程，每个单位工程又划分为若干分部工程、分项工程的结构。最终将矿山土地复垦项目划分为工程措施、生物与化学措施两大部分。根据两大复垦措施的特点并遵循工程项目划分的要求，逐步深入、细化后构建为一、二、三和四级项目。
土地复垦 项目划分 复垦措施 矿山