水文作为水利的耳目和哨兵,在防汛减灾、水资源管理、水利水电开发、水环境保护等工作中扮演着重要的角色,为上级部门决策提供着技术支撑.随着经济社会的发展,水文的社会地位亦在逐步提升,近年来国家对水文行业的投资不断增大,水文基础设施项目建设逐年增加,但是由于项目点多面广,高度分散,在建设过程中出现了部分建设站点设计方案与施工现场实际不相符的情况,导致项目建设无法实施或实施困难等情况,出现这种情况的原因是前期设计工作不够细致,在初步设计或施工图设计阶段深度不够造成的.本论文通过梳理项目实施过程中遇到的实际问题,分析前期工作深度对水文基础设施项目建设的影响,为项目顺利实施提供指导性意见.
水文项目 前期工作 重要性