西非深水O区块首个开发的A油田钻完井过程中遇到机具故障、管柱阻卡、井下工具失效等多类复杂事故,生产时率仅为74.6％,平均单井钻完井工期82.9 d.为提高钻完井作业效率、缩短非生产作业时间,同区块后续开发的E油田在钻完井设计及作业中采取了系列优快措施:采用标准化方案设计助力现场作业经验积累;管柱入井前进行全过程模拟计算,提前识别风险,合理减少刮管、通井等作业频次;挖掘离线作业潜力,不占井口预装管线和工具;使用 日费更低的多功能船进行采油树安装和清喷等作业,节省钻井船作业时间;完井前充分洗井保障井筒清洁程度,降低了井下复杂事故率;井间移船采用悬挂隔水管模式,节省了起下隔水管时间.通过以上措施,实现平均单井钻完井工期40.9 d,最快的一口井仅耗时20.9 d,创造了全球最快深水钻完井作业纪录.总结E油田的作业经验有助于为后续深水油田的开发提供参考.
深水 优快 离线作业 多功能船 地层隔离阀 返排清井