针对狭长围堤及陆域形成吹填砂厚度为1.0 m,采用大型绞吸船+大口径管线施工方法进行吹填砂施工时,存在围堤吹砂断面无法有效控制、接管频繁、功效低、吹填面平整度和标高控制难等问题,改用大型绞吸船+大口径主管线+转换装置(五通)+多个分支的小口径管线进行浅薄砂层及围堤吹砂,同时研究增加五通装置后,对减少接管时间、提高吹砂效率、节约成本方面的效果.现场试验表明,为保持绞吸船最佳施工状态,在主管线850 mm,铁管长度1760 m,吹填细砂的工况下,采用五通支管为450 mmPE支管线进行吹砂施工时,以开启3根支管线同时施工为宜,且支管线最大延伸长度可达到150 m.单管吹砂改为1根主管多根支管吹砂是可行的,可减少绞吸船频繁接管时间,提高绞吸船的有效作业时间,节约吹砂施工成本.有效突破了大型绞吸船不能适用于狭长围堤、大面积浅薄砂层的瓶颈.
绞吸船 吹填 浅薄砂层 五通管 支管 平整度