锦屏一级水电站引水发电系统及泄洪洞工程洞室群规模巨大且复杂.各洞室之间联系支洞、施工支洞众多,由于设计原因,施工支洞多次调整,为确保施工工期,参建各方在施工前及施工期的不同阶段,提前规划、优化施工方案,综合布置施工支洞,确保了各主体工程的施工,有效地解决了多方原因产生的工期、安全、协调等问题.其施工支洞的规划布置及实施为复杂洞室群工程的施工提供了经验.
施工支洞 工期 安全 地下厂房 锦屏一级水电站