自20世纪50年代以来，随着我国水电建设的飞跃发展，大坝建设也得到了工程界的重视。在实际大坝工程施工中，经常会出现进度偏差的进度变化和工期控制问题，进度管理是大坝施工管理过程中一项比较重要的内容，直接影响大坝施工的质量和成本，必须要加以重视。本文以某大坝的施工进度管理为例，通过分析项目进度管理中编制计划和控制进度存在的一些问题，探讨大坝施工中科学高效的进度管理方法和手段。
大坝施工 施工进度 问题 管理