HD工程是我国首座大型地下水封储油洞库工程,具有洞室纵横交叉、多层钻爆法开挖等特点,施工过程中存在多种风险.综合健康(H)、安全(S)和环境(E)3个方面构建了HD工程实施过程中的HSE管理系统.采用模糊数学层次分析法定量计算了HD工程各风险元素的权重,将其施工风险划分为4个等级,并确定实施过程中HSE管理的监控重点,即断层及破碎带等稳定性差围岩处理.该研究可为类似地下工程建设的HSE管理系统建构提供参考.
HSE管理系统 专业模块 模糊分析 评价指标 管理实践