当前,我国风电发展迅猛,已成为全球最大风电产业发展基地,风电项目前期开发却面临着政策更迭、补贴退坡、用地限制等多重制约因素影响,核准周期长、工程基建慢、产能收益低、政策变化快等问题日益凸显.为破解风电前期项目开发"瓶颈难题",该文深入分析前期风电项目开发建设的各项难点因素,通过深入排查核准过程中的各项边界条件,加强实时政策研究和科学选址论证,促进各项前期专题要件并行推进,透视前期风电项目发展现状,分析开发建设严峻形势,阐明精细化开发的作用及意义,助力前期项目高质量推进.
策略 提高 效益 精细化 前期 核准 开发 全生命周期