结合某深水油气田开发项目,针对风险管理方面的理念和做法,从管理、进度、质量和技术风险4个方面,介绍了该项目在系统化风险管理方面的应用探索和具体实践;并通过具体的几个案例,验证了风险管理的工作成效,就风险管理在该项目中的系统化应用,提出了几点体会和建议.以期为后续该项目的风险管理工作起到一定的示范作用,为我国海上深水油气田开发工程的项目管理,积累系统的方法性成果与经验.
风险管理 深水油气田 项目 应用实践