为了对水利工程建设进度计划进行优化,对实际进度进行控制,将4D进度监控系统应用到施工中,使施工过程中出现的信息孤岛情况得到解决,为水利工程管理提供全新视角.此系统使所收集BIM信息存储到网络数据库中,并且利用人机交互进行展现.通过数据库计划进度和收集的现场实际进度驱动数学化模型,通过不同颜色展现实际和计划的进度,将显示进度偏差进行对比,通过异常记录分析和仿真计算保证实际的进度目标.
水利工程 监控系统 进度监控