随着燃气轮机及其联合循环发电在我国电网中的比例逐步增加,燃气轮机机组的检修正成为电力检修行业中一门新的课题,正确、规范的检修制度是保证燃气轮机机组稳定运行和降低维护成本的关键.上世纪90年代我国整体引进国外重型燃气轮机发电机组,建造了多家燃气轮机发电厂,这些机组目前都已进入第一个大修周期,而大修中主要的工作量集中在主机部分,作者结合上海闸电燃气轮机发电厂已完成的4台机组的大修情况重点阐述9E机组主机部分的检修项目、标准控制和进度控制.
9E燃气轮机 检修项目 标准控制 进度控制