当代社会随着文旅产业的兴起,常规的建造手段已无法满足新时代游艺设备的使用需求,通过引入BIM技术进行模拟施工,提前了解项目的重难点,做好应对措施.本项目存在诸多专业交叉与协调的工作,通过BIM模拟施工,合理地解决现场难点问题、碰撞问题,深化设计,以及通过建立BIM三维结构模型,利用结构模型的直观性,来划分施工关键区域与非关键区域,进行工序倒置,成功解决了施工顺序固定,关键线路难以压缩、加快工期而又不无限增加成本的难题,有效地提高了施工的效益.
BIM 工序倒置 快速建造 深化设计