由于皂市大坝工程进度滞后较多,为了按时完成工期,增设了2台门机浇注大坝.对皂市大坝溢流坝段施工期混凝土的温度进行了仿真计算,得出了坝体温度场分布及其随时间的变化规律.从温控的角度,为皂市大坝高温季节采用三级配混凝土泵浇筑溢流坝段的可行性提供了可靠的参考依据.采用三级混凝土泵浇注皂市大坝混凝土是皂市大坝工程能按时安全竣工的决定性条件.同时为其他工程在混凝土浇注过程中采用三级配混凝土泵提供了参考.
三级配混凝土泵 碾压混凝土 温度场 有限元法