工程建设行业正在蓬勃发展,工程项目管理面临巨大挑战,传统进度控制方法无法满足现代化管理的需要.本文运用Revit建立三维模型,P6编制进度计划,将三维模型与进度计划载入Navisworks软件,进行施工进度动态模拟,利用BIM技术的模拟性、协同性及可视化的优势,提前发现问题,进行进度计划的调整,并进行实际进度开展情况的监测、调整.随着信息技术推进,BIM技术作为一种新兴的信息技术,应用到现代的工程项目建设中,为工程管理模式提供新的解决方案.
水闸 BIM 进度管理 进度优化 可视化模拟