当具有与工程规模相适应的设计资质或者施工资质的工程总承包企业中标承接项目后可能存在因初设批复有待进一步研究解决的主要问题、施工图设计与初步设计分别由两个不同单位承接,在完成初步设计交底及资料交接后,施工图设计需进行优化设计的情况.结合工程实际,对工程总承包模式下施工图设计方案优化进行比较分析,突出设计、施工及试运行全过程管控,分析过程对类似工程具有一定的参考作用.
工程总承包 施工图设计方案优化 全过程管控