依据方家山核电工程核岛土建施工实际情况,结合计划编制及工序安排,对方家山核电工程核岛土建施工关键路径工期进行分析研究,并进一步优化。结果表明,在不影响工程合同价款、不增加工程总造价的前提下,通过加大土建工程关键路径的进度控制,合理压缩关键工作的持续时间,适当调整工序之间的搭接,完全可以减少土建总工期,实现土建在21个月的工期目标。从经济性角度分析,如果增加劳动机械投入、采取特别措施,在21个月的工期基础上仍可赶工压缩1个月的土建工期,实现20个月的工期目标。
核岛 工程总承包 土建工程