在充分了解桥梁工程的基础上,归纳了桥梁BIM技术特点及优势,以及BIM技术在桥梁施工管理过程中应用的必要性.通过阐述桥梁模型的精细化建模过程及实现技术,同时根据相关资料,规定不同应用场景下BIM模型的建模精度,为BIM技术应用奠定了基础.重点分析了以CAD图纸为基础和以BIM三维模型为基础的桥梁施工进度管理应用的优劣;最后以Project和Naviworks等软件为主要工具,实现BIM模型与具体施工过程的关联,解决不同施工阶段所遇到的问题,实现了BIM技术在施工进度管理过程中的具体应用.
桥梁施工 BIM 技术 进度管理