为适应北江千吨级航道的发展，针对飞来峡水利枢纽新建二、三线船闸的3种布置方案，从水运量、船闸布置空间、通航水流条件、对原有枢纽防洪功能影响、施工难易度、征地面积、工程投资等方面进行初步探讨。探讨结果表明，各方案各有优缺点：左岸方案布置空间不足、施工期对电站、泄水闸、原一线船闸运行管理干扰较为严重；中线破土坝方案，工程量大、投资大右岸布置方案具有工程投资少、对防洪影响小、施工条件优良等优势，因此，推荐右岸布置方案作为建设方案。
飞来峡水利枢纽 平面布置 布置空间 防洪影响 施工条件