彭水水利枢纽施工组织设计对施工的关键技术问题进行了深入研究,提出了合理的导流方式、导流标准及导流建筑物布置.大坝采用缆机浇筑混凝土,对地下厂房开挖采用多臂液压凿岩台车及潜孔钻钻孔,衬砌混凝土采用混凝土泵浇筑.厂房高地温带的施工采取通风降温措施,坝址上、下游共设置3个混凝土拌和系统,主体工程混凝土砂石骨料料源选定柑子林石料场进行加工人工骨料,施工总工期为8年.
施工组织设计 隧洞导流 施工技术 施工计划 彭水水电站