为适应建筑业信息化改革的要求,提高项目收益率,针对中国铁建·洋湖苑二期项目采用BIM技术进行责任成本管理应用研究.全面概述了洋湖苑二期项目概况与责任成本管理概念,重点分析了产值统计不及时、责任预算统计不及时和成本分析难等成本管理现状,提出了基于BIM技术的信息化解决思路,快速掌握项目盈亏情况,提高工作效率,缩短工作时间.最后全面总结了BIM责任成本管理的效果及发展趋势.
精细化 BIM 责任成本 盈亏