热压板是人造板机械的核心产品,影响着整体生产线的产品质量.针对D公司热压板生产出现的准时交付率低、生产作业不平衡等问题,采用精益六西格玛管理的DMAIC流程,对热压板生产过程中存在的问题进行定义、测量、分析、改善和控制,制定出一套针对性的改善措施.改善后交货周期从47.1 d缩减到35.6 d,缩短了24.4％,可以满足客户对热压板交货周期的要求.验证了精益六西格玛在以非标、单件小批量为行业特点的人造板机械制造行业的可适用性,值得借鉴.
人造板机械 精益六西格玛 价值流图 布局优化 Flexsim仿真