为了将计划式建筑信息模型(BIM)中的施工过程模拟与施工现场状态相结合,以直观比较建筑结构施工阶段实际施工进度与计划进度之间的偏差,提出了基于投影模型的施工图像与BIM模型配准叠加方法.首先,在对相机投影模型和相机标定方法分析的基础上,建立了施工现场图像与相机成像平面的坐标映射关系;其次,利用Navisworks应用程序接口开发了建筑施工图像叠加管理系统,实现了施工图像与BIM模型平面野的叠加;然后,基于叠加图像组之间的变形特点,提出了评判配准效果的评价模型;最后,以某商住楼施工现场为例进行了实证分析.实验结果表明,叠加效果最好的方式为在着色模式下,高亮显示待观察BIM模型构件,并将上层图像透明度设置为35％～65％之间;当拍摄姿态为平视时,配准效果明显优于仰视时的配准效果;所有相机的叠加效果偏差都在可接受误差内,该方法能够有效地实现施工图像与BIM模型的配准,直观地反映建筑结构施工阶段计划模型与实际施工状态之间的偏差.
建筑信息模型 施工过程模拟 施工图像 相机标定 图像配准叠加