本文以丹巴关州水电站为例,介绍了坝基深厚覆盖层(总厚度70～103.3 m)振冲碎石桩施工情况,在振冲成桩的过程中遇到贯入速度减慢、贯入困难、功效低等问题.为解决该问题,通过专题勘察,复核了表层砂卵石层、下伏堰塞堆积砂壤土层及崩塌堆积层分布、厚度,并对比前期勘察成果,分析出成桩贯入速度减慢的主要原因,提出了振冲碎石桩施工工艺建议,于2012年12月完成了全部振冲碎石桩地基处理,缩短了工期,取得了显著的成效.
深厚覆盖层 振冲碎石桩 贯入速度 施工工艺