建设工程总承包模式日益盛行,由于项目总承包方所承担的合同义务范围和风险更大,也更容易产生可得利益损失索赔纠纷.但工程总承包合同可得利益损失认定面临着赔偿数额少、法院以鉴代审现象、可得利益损失计算标准不统一以及证明标准不确定等问题.针对上述问题,应当明确可得利益损失索赔构成要件与责任范围认定要件的区别,利用可预见性规则、减损规则、过失相抵规则和损益相抵规则来认定损失的范围.针对可得利益损失的存在事实和损失数额采取不同的证明标准,证明可得利益损失的损失数额只需要采取较低的盖然性标准,法院不得以损失数据不确定而拒绝裁判.在确定具体的赔偿数额时,法院应该立足个案,以合同约定为先,以其他个人利润率或者行业利润率作为参考依据.
工程总承包合同 可得利益 可预见性规则