公司重返委内瑞拉市场后,在奥里诺科河深耕细作已有8年时间,蜿蜒狭长的奥里诺科河上面出现过我公司几乎所有的万方大耙,为在每年枯水期来往圭亚那城港口的海轮保驾护航.本文选取近年某一期工程进行分析,探讨奥里诺科河的水文特点,分析工程所处背景,面对各方对通航水深的迫切要求,结合奥里诺科河的自然条件,提出分阶段施工的方案,分阶段发布整个航道的通航水深.最终,业主接受了这一施工方案,分阶段发布通航水深,快速实现工程实施的效果,帮助国家航道局赢得了政府上级机关的认可,也为公司树立了良好的形象.
洪水期 枯水期 分阶段施工 双赢