勘测设计是水电工程的龙头和灵魂，项目业主加强前期勘测设计管理对水电工程建设意义重大。通过对水电工程前期勘测设计内容、深度和业主对前期勘测设计管理模式的深入分析，结合当前有关方面对水电工程前期勘测设计的要求，指出了当前设计单位在前期勘测设计工作中存在的问题，提出了加强前期勘测设计管理的建议：即理顺审查体系、打破设计垄断、改革设计收费标准、优化勘测设计程序、健全和完善设计规范及标准、建立设计监理制度等。以促进和改善水电工程前期勘测设计工作。
项目业主 前期设计 设计管理 水电工程