鄂北水资源配置工程作为国家重点推进的重大节水供水工程,采取传统发包模式、代建制及总承包模式多样化的管理模式开展.鄂北水资源配置工程2016年11标项目采用设计施工总承包模式实施,通过设计施工的高度融合,减小了发包方的风险.承建方通过深入研究工程特性,不断优化设计,精心施工,效果良好,但也有其不足之处.通过简析该项目总承包模式的管理模式,分析优缺点,助推总承包模式在水利行业的应用,也供类似工程借鉴.
鄂北水资源配置工程 2016年11标 总承包 管理模式