针对传统管理模型控制环保成本效果不佳的问题,设计一个考虑环保成本的土建项目最优管理模型.根据近几年某企业环保成本增长状况分析该模型的设计需求,通过环保成本与控制偏差之间的关系,对弥补性成本和预防控制性成本进行定量分析,最后利用二者函数关系推导出环保成本最优管理模型,实现对土建项目环保成本的有效管理.结果表明:与传统监测模型相比,利用土建项目最优管理模型对环保成本进行控制,实现了企业利润最大化,环保成本节约了3.3万元,控制效果较好,基本满足了该模型设计的目的.
环保成本 土建项目 最优管理 模型设计