大藤峡水利枢纽左岸厂坝工程,混凝土总量为209万m3,金结安装量为4万t,施工工期27个月,工期紧,金结安装量巨大.混凝土施工过程中边界条件发生变化,垂直运输能力不足,制约了工程进度.通过整体分析、单台设备分析、单仓工作分析,得出各个区块需要的吊装能力,对施工设备进行了调整.同时计算出施工设备小时效率,通过管理手段促使达到计算强度要求,在计划工期内圆满完成了混凝土浇筑和金结吊装任务.从原方案混凝土施工设备布置入手,通过对边界条件变化辨识、设备强度分析,科学调整了混凝土施工设备,其分析计算方法可为同类型工程提供借鉴.
大藤峡水利枢纽 厂坝工程 混凝土施工 布置