工程项目的投资是关系到如何实现工程项目优质、高效、充分发挥资金的经济效益问题.业主通过全过程控制把工程造价控制在批准的造价限额以内,保证项目得以实现.工程总投资的控制关键在于设计阶段,本文阐述业主在工程设计阶段造价控制容易忽视的问题,造成工程投资失控,并对如何在设计阶段有效控制造价提出一些措施,通过提高业主管理人员的专业技术水平、推行设计招投标、开展方案竞赛、设计取费的合理化、价值工程的应用等观点,真正做到设计阶段的造价控制.
设计 工程造价 优化设计 价值工程