向家坝右岸地下电站尾水系统工程规模巨大,受地形和地质条件的限制,工程的设计和施工面临诸多技术难题.根据工程实际情况,通过数值计算、物理模型试验等手段,制定“变顶高尾水洞”、“两机合一洞”等较为先进的设计方案,以及“先挂顶,再下挖”、“洞内开洞”等较为特殊的施工方法；利用安全监测指导施工,确保工程安全；开挖结束后,围岩变形趋于稳定,顶拱实测最大变形为13.25 mm,与理论值15.72 mm较为接近,说明开挖支护的设计参数合理,施工程序和方法达到预定目的.
水利工程 水工设计和施工 地下洞室 向家坝水电站