20世纪60年代中期，长江水利委员会参与江口水电站勘测、设计、研究工作。1998年重庆市计委批准可行性报告后，又对江口水电站的水文、岩溶地质条件、库岸稳定、移民工作、高拱坝的建坝条件和施工措施等进行了广泛而深入的研究。为实现2002年底发电并降低工作造价，长江委设计人员在导流隧洞、大坝体型、泄洪消能、厂房布置、围堰型式等方面进行大量优化设计。由于导流隧洞施工进度未能实现1999年截流目标，加大了2002年发电困难，长江委设计人员经反复研究后认为必须进一步优化结构，在施工技术上采取一些改进措施，减少工程量，降低工程投资，仍能实现2002年发电、2003年建成的目标。
勘测设计 科研 最优化设计 技术措施 江口水电站