为了检查工程实体质量,验证设计参数取值,发现工程缺陷,开展了鄂北地区水资源配置工程试通水工作.阐述了首次试通水的总体设计和通水过程,对试通水工作进行了较为全面的评价,对首次试通水工作的主要技术问题进行了总结,包括:取水口工作闸门与引丹工程进水口闸门的联合运用、取水口弧形闸门过闸流量精确控制、PCCP管充管流速控制、七方检修闸的功能调整、退水阶段排水流速控制和退水通道不畅等.试通水解决了一些工程运用管理和运行调度方面的重要技术问题,保证了试通水任务的顺利完成.
水资源配置 试通水 流量控制 PCCP管 鄂北地区水资源配置工程