为了提高综采工作面设备安装效率及安装质量,缩短工作面设备安装时间,保证煤矿回采衔接任务顺利完成,大同煤矿集团雁崖煤业公司综采二队通过技术研究,对三盘区8308工作面安装时,合理分析了工作面设备安装准备工作,提出了合理有效快速的安装工艺以及安全技术措施.通过实际应用,8308工作面安装周期缩短7d,设备安装合格率达97％以上,保证后期工作面安全高效回采.
综采工作面 设备安装 准备工作 快速安装 安全措施