联营体承包模式在国际合作项目中被广泛应用,但该模式在组建和运作管理过程中也面临着一些风险和阻碍.在梳理国内外联营体管理现状的基础上,以巴基斯坦Neelum-Jhelum水电工程地下厂房施工为例,介绍了该工程土建与机电、金属结构专业的典型设计冲突事件,从合同结构、联营体设计体系、工程实施方式及工程师设计体系等角度分析了典型专业设计冲突产生的原因,总结了多方签字变更、设计图纸更新、签发现场指令及报批典型处置方法(图纸或技术标准)等4类可行性较高的处理对策,相关经验可供类似国际工程的设计及施工借鉴.
联营体承包模式 专业设计冲突 地下厂房 土建 机电 N-J水电站