南水北调中线瀑河渠道倒虹吸工程地处地质构造复杂、节理裂隙发育、地下水极为丰富地带,排降水成为影响工程进度的一个主要难题,从多种排水和降水方案中,经多次论证,确定基坑内设明沟排水,加快抽水速度,保证排水量,以提高开挖进度.基坑两侧设管井排水,以保证基坑边坡稳定组合的方法,也就是明沟排水结合管井降水方案,这样既满足了工期要求,又满足了边坡稳定的需要,从而实现了本工程深埋段干场施工作业和边坡稳定..
明沟 管井 排水 工期