海洋石油平台等大型钢结构物的结构建造多采用分层预制、单独喷涂、最后总装集成的方式进行.其中甲板片的预制可以在自有场地进行,也可以在临近公司厂区进行,预制完成后通过运输驳船进行倒运.以某海洋石油平台建造场地实际项目为案例,从项目信息采集到SPMT布置,从运输装船到装船固定,对整个施工作业方案进行分析并验算,确保工艺的可行性,为今后类似结构物的临近港池间的船舶转场运输提供了方案指导、技术支持及施工经验.
甲板片 SPMT 运输装船 装船固定