某市轨道6号线潘林区间盾构接收过程发生地表塌陷、盾构机下沉.通过分析事故原因,总结软土地区盾构接收时的经验与教训,盾构接收时应保持至少每天一次监测,严密监控盾构姿态,发现异常,及时上报,及时处理;软弱富水土层接收时,严防围护结构出现鼓包现象,故应严格控制土压,保持出渣平衡,及时调整盾构姿态;克泥效工法对软弱土层加固起到良好的作用,提前注入克泥效,可降低软土掘进过程的风险.
盾构 接收 地表沉降 注浆 监控量测