在常规设计理念中,顶管工程均由始发井-接收井对应构成.而在上海虹桥能源中心项目中,由于特大直径钢顶管须衔接南站和北站(一项两站)两个单体,且须穿越新角浦河,施工难度极大.EPC承包商团队在综合分析南站、北站地下室建筑结构、深基坑围护墙形式以及所在地理位置周边环境、地形地貌的基础上,决定利用南站地下室结构取代钢顶管施工接收井.省略了接收井设计及其结构施工.从设计源头改变了传统套路,使之更科学、更合理,并以结构变形缝软型-硬型-柔性接口等技术创新,解决了既有建筑防渗漏问题,不仅缩短了项目施工周期,还节省了巨额建筑投资.
特大直径钢顶管施工防渗漏 柔性接口 结构取代 EPC 施工技术创新