主要介绍作者研制的<网络计划与资源优化>软件在施工项目成本管理中的应用,施工项目管理者如何有效地对工程项目的成本进行控制和管理,本文作者从理论与实践上加以阐述.施工项目管理者只需少量的有效数据输入,就能获得工程总进度及其分支的工程进度和工程总成本及分支的分析图.对于增强项目管理效益,进行项目成本的事前控制、事中控制和事后分析具有重要的意义.
项目管理 工程成本 工程进度 动态曲线 预测技术 成本考核