一、成本控制的依据 1.工程项目的成本计划.成本控制的目的是为了实现成本计划的目标,因此,成本计划是成本控制的基础. 2.进度报告.进度报告提供了每一时刻工程实际完成量、工程成本实际支出情况等重要信息.成本控制工作正是通过实际支出情况与成本计划相比较,找出二者之间的差别,分析偏差产生的原因,从而采取措施加以改进.此外,进度报告还能使管理者及时发现工程实施中存在的隐患,并在事态还未造成重大损失之前采取有效措施,尽量避免损失.