传统网络计划边长是固定的,而实际的建筑工程工序持续时间受到诸多偶然因素的影响而呈动态变化. 提出随机边长的"柔性网络计划"模型,依据Monte Carlo模拟的基本原理,以Microsoft Visual Basic.Net 2005 Beta为平台,开发相应模拟分析软件,以实际工程案例研究其可行性. 认为:柔性网络计划可以提供总工期的变化范围,给出所有工序成为关键工序的概率,为工程为工程决策提供更多信息.
网络计划 柔性网络 概率模型 计算机仿真