在我国现阶段进行建筑工程建设过程中,科学应用EPC承包项目具有重要的意义,能够减轻工作总量,控制工程造价,缩短建设周期,进而确保更为高效地完成项目工程建设,提升整体工程建设效果,为我国现代建筑行业的进一步发展创造良好的条件,相关工作人员需要对其进行深入分析,确保能够合理优化管理模式.本文首先分析EPC总承包管理的应用价值,然后探究我国现阶段应用该种项目管理过程中现存的各项问题,最后,从设计管理、承包商能力、采购管理、施工管理、管理平台和BIM技术六个方面综合探究应用EPC总承包项目管理的具体策略,希望能够更为高效地开展项目工程建设,提升整体工程建设效果.
EPC承包项目 管理模式 实践应用