通过利用BIM技术的可视化、模拟性及携带构件信息等几大特性优势,改善施工项目建安费用管理的粗犷现状.以建安费用几个构成部分作为切入点,利用管线碰撞和三维算量来减少管线排布不合理以及工程量计算错误带来的直接费用增加;采用施工现场模型的直观性优化现场平面布置,保证现场施工的有序性、安全性,使得措施费用合理妥善使用;最后通过BIM模型导入了企业历史工程各项目的工程消耗量指标数据,为以后的投标报价提供依据,增加企业的核心竞争力.通过本文的阐述,可以预见,在国家政策的带动鼓励下,更多的施工企业将BIM技术引进项目当中,对建设项目的造价进行精细化的管理.
BIM 建安费用 造价管理 5D模型