本研究将4D模型理论和相应的GAD技术应用于建筑施工管理领域,研究新的4D++施工整体模型(4DSMM++)及其相应的数据管理机制.通过建筑物以及施工场地的3D整体模型与施工进度计划相链接,及其相关资源的信息集成,实现施工进度、人力、材料、设备、成本和场地布置的动态管理和优化控制,以及整个施工过程的可视化模拟,为建筑施工领域探索新的管理模式和方法,提供一个新的信息管理系统.
4D-CAD 4D+X模型 计算机可视化 建筑施工管理