为提升临界装置的实验能力,在临界装置实验大厅旁边扩建了附属建筑物,要求建设项目不显著降低大厅原有的密封包容性.针对大型非标设备安装难题,在常规施工工艺基础上进行了施工顺序调整.采取了新旧建筑结合面植筋、基础预埋钢板、墙(6 m)、梁、板整体浇筑等新技术完成了附属建筑物包容性施工.采用了SF6示踪气体法对临界装置实验大厅及其附属建筑物组成的整体包壳的包容性进行检测.检测结果表明,在24 h内SF6示踪气体的累计泄漏率为1.73％,建筑物的整体包壳满足包容性要求.对于重要涉核场所及有密封性要求的工艺场所,密封包容性工艺方法可以借鉴.
临界装置实验大厅 包容性 植筋技术 整体浇筑工艺