文章研究了天气因素对海洋工程项目各个阶段的施工工作的影响,海洋平台项目大多数为露天施工,在陆地建造阶段,气象条件不仅直接影响施工效率,而且很大程度上限制了建造场地资源的选取;在海上施工阶段,气象条件成为影响施工进度的决定性因素.对于海洋工程项目管理过程中应对措施的研究表明,详尽的历史气象统计数据和准确的天气预报对于项目进度控制十分关键.通过大量工程项目实例,科学合理利用气象信息能有效提升施工效率、降低项目成本.
海洋平台 气象 进度控制 统计数据