我国井工矿众多，且多为多煤层开采，会引起地表多次塌陷，需对采煤塌陷地进行多次复垦。因此，针对多煤层开采引起的采煤塌陷编制高效合理的复垦工程施工组织设计就显得格外重要。以山西省井工煤矿为例，根据塌陷土地预测结果进行复垦阶段划分，并采用先进的网络计划技术，对多次采煤塌陷土地进行了施工组织优化设计。通过研究发现应用网络计划技术进行多煤层开采塌陷土地复垦工程施工组织优化设计是可行的。通过绘制网络计划图，可以极大地提高施工组织设计的效率，使多次塌陷土地多次复垦工作主次分明，清晰易懂。同时，网络图可以结合采矿时序、工艺和土地复垦实施效果等进行不断优化和改进。
土地复垦 施工组织设计 采煤塌陷 网络计划技术