面对"局点分步广、产品多、敏捷交付"的建设背景,传统的项目管理模式已无法很好地匹配项目交付要求.本文结合移动云建设项目中的实际场景,将建设过程中用到的建设主体抽象化,通过建立数据模型,实现移动云软件集成项目建设过程的标准化和规范化,探索制定系统集成方案管理平台和产品自动化部署,推进移动云建设流程的标准化和敏捷化,着力解决移动云建设难点问题,为移动云建设得到高效推进提供了技术支撑和流程保障.
新基建 云集成 敏捷交付 移动云