作为"十三五"期全国重点水运工程项目,长江口南槽航道治理一期工程于2020年6月建成并投入试运行.利用南槽6m航道基建性疏浚工程现场资料分析表明,工程实施过程中南槽6m航道基建性疏浚取得预期效果,主要呈现5个特点:1)疏浚施工方案合理可行,基建期疏浚工程量与设计预期基本相当;2)新航槽尺度如期实现疏浚贯通,沿程成槽效果有所差异;3)疏浚施工过程管控规范,克服作业水域通航密度高等多项施工难点;4)疏浚土处置合规且部分用于整治建筑物袋装砂充填料,弥补短时用砂不足;5)南槽5.5 m临时航道及时疏通,确保施工期船舶通航安全.同时展望南槽6 m航道运行维护管理要点和后续进一步开发治理设想.
长江口 南槽6m航道 基建性疏浚 特点分析 建设维护展望