通过对头屯河水库坝址区气象、水文和地质条件的分析研究,结合工程施工工期的要求,立足于现有施工条件、现有施工力量和现有机械设备配置,在保证围堰堰体稳定安全情况下,优化围堰防渗结构型式,因地制宜,统筹兼顾提出头屯河水库除险加固工程合理可行的围堰方案。实践证明,通过对导流围堰方案的优化,减少了施工难度,缩短了施工工期,降低了投资,保证了施工期间能够干地施工,满足了施工总进度计划要求。
除险加固 导流围堰 优化 头屯河水库