大型复杂产品制造企业由于其产品结构复杂，对制造过程的组织管理不同于一般产品。在MRPⅡ系统基础上，整合项目管理方法满足复杂产品制造过程特征要求，建立满足项目制造管理模式的分级生产计划模型。针对大型复杂产品的最终装配过程，构建基于时段的资源匹配矩阵，反映资源对计划的匹配程度，采用排队原则优化多项目有限资源与计划的匹配，提高最终装配计划的可行性，保证项目产品的按期交付。
大型复杂产品 项目制造 分级生产计划 资源匹配矩阵