为提高曲港高速公路施工进度管理和投资管理水平,BIM咨询团队将BIM施工技术结合4D技术应用于项目管理过程中,并实际应用了基于4D-BIM的曲港高速公路建设管理软件.本案例实践了新型的进度和投资管理技术,实现了4 D施工进度可视化模拟和基于BIM的投资管理.案例成果可以作为BIM在高速公路工程的施工进度和投资控制中的应用示范,将为类似的高速公路工程的施工管理,尤其是进度投资管理提供参考.
BIM 公路工程 进度管理 投资管理