镇安抽水蓄能电站工程1 #泄洪排沙洞出口地形险要,施工难度大,加之工期紧张,合理解决隧洞开挖和锚喷支护的关系,是工程施工的难点之一.1#泄洪排沙洞进口受Y3下库永久库岸道路上下交叉施工和放水塔施工影响,为确保2019年9月底通水条件的节点工期,1#泄洪排沙洞开挖支护掘进主要通过9#,10#施工支洞上下游工作面施工.根据工程特点提出:对于二、三类围岩,采取两炮一支护的方式进行施工,即开挖爆破两个循环后进行一次支护施工;对于四类围岩,采取一炮一支护,即锚喷支护紧跟爆破开挖施工.两种方法可以有效保证隧洞开挖的时间,对保证工程工期具有十分重要的作用.
1#泄洪排沙洞 开挖支护 施工方法