为有效避免预算超支对煤炭工程招标采购造成的经济损失,设计基于BIM技术的煤炭工程招标采购成本预算控制模型,提升经济效益.BIM数据管理平台通过BIM数据管理内核实现IFC数据内煤炭工程招标采购相关数据的交互和存储,通过平台用户界面的BIM图形交互模块和BIM资源管理器模块访问BIM存储数据,并完成数据运算和管理;招标采购成本预算控制模块调用处理后的BIM数据,通过成本监控、成本预警和成本预测功能,并结合BIM软件与造价软件,实现煤炭工程招标采购成本预算控制.实验结果说明:该模型的煤炭工程招标采购实际成本和预算成本相同,成本预算控制准确;煤炭工程招标采购进度快于预期情况,招标采购成本预算控制效果显著.
BIM技术 招标采购 成本预算 IFC数据