为向国、内外大型水电站地下厂房岩锚梁开挖提供参考数据和成功经验，本文从项目质量控制的技术措施和管理措施2个方面入手，从岩锚梁开挖全过程中的模拟开挖试验、开挖断面优化、精细化钻爆施工和开挖成型后保护等方面入手，系统总结了溪洛渡水电站地下厂房岩锚梁开挖过程中的精细化施工技术和管理措施。最终的岩锚梁开挖成型测量数据表明：从质量形成的过程环节入手，综合利用质量控制的管理措施、技术措施，能显著提高工程开挖质量。
地下厂房 岩锚梁 开挖 精细化控制