针对马脊梁煤矿易发火综采工作面均压通风系统存在的回采后期及倒面搬家时期均压通风系统与运输系统的矛盾,通过局部优化改进,实现了二者平行作业,并在马脊梁煤矿新设计的14-3号煤层305盘区8509易发火综采工作面对改进系统进行了工程实践应用,实施优化改进后,8509工作面进风量由原来的680 m^3/ min增加到800 m^3/ min,回风量由原来的278 m^3/ min增加到790 m^3/ min,卸压漏风大幅减少;上隅角和回风巷CO体积分数由192伊10-6减少到0,仅用18 d就完成了该工作面的搬家倒面工作。
易发火综采工作面 均压通风系统 运输系统 平行作业