科学、高效组织好竣工验收是建设高标准炼化项目的一项重要工作。以某公司年产45×10^4t合成氨和80×10^4t尿素项目竣工验收为例，总结了从项目初步设计批复至完成竣工验收所用的时间，并对近年来大型炼化项目的竣工验收用时进行了分析。介绍了组织初步验收、竣工验收工作的详细内容，建设单位在竣工验收过程中应做的准备工作。结合工程实际，列举了在竣工验收工作中容易出现的典型问题，并对做好竣工验收工作提出了建议。
炼油化工 建设项目 竣工验收 管理