地下室顶板通常考虑覆土及施工荷载5kN/m2,结构设计荷载较大,因此地下室顶板能满足施工期施工荷载要求.地下室二层顶板并不会考虑施工荷载.本文所讨论项目设有三层地下室,地下二层顶板设计时按常规车库楼板设计;在施工期,基坑支撑拆除方案因场地限制需在地下二层顶板上转运拆除的混凝土块,而该楼板未考虑此部分施工荷载.若使用人工叉车转运并控制混凝土块尺寸,施工荷载小于地下车库使用荷载,现有楼板满足该施工方案荷载要求;若使用叉车转运,效率高,但施工机械转运工况需复核后方可执行.本文主要讨论复核叉车转运施工荷载,并以判断施工方案可行性.
施工荷载 叉车转运 复核验算 地下室施工