为解决高面板堆石坝上游挤压边墙难以适应坝体快速填筑要求的问题,针对贵州夹岩水利枢纽工程混凝土面板堆石坝填筑工期紧、强度高且施工期需进行坝体临时挡水度汛的施工特点,开展了挤压边墙混凝土配合比优化设计及相应生产性工艺试验.就垫层料填筑与碾压方式对挤压边墙变形规律的研究,设计调整出能适应高面板堆石坝快速施工的最优配合比,并成功应用于夹岩面板堆石坝快速填筑施工中,较好地克服了高面板堆石坝快速填筑与坝前坡面防护难以同步施工的难题.
挤压边墙 快速施工 高面板堆石坝 夹岩水利枢纽工程