提出了一种考虑机组故障影响的检修规划模型.给出了符合浴盆曲线失效模式的机组故障率和可靠度,用以评估其期望更新费用.基于日前市场、双边合同及备用市场的复杂市场模式,讨论了检修和故障停运对发电厂商经济效益的影响,包括售电利润、期望更新费用及检修费用.基于此,以规划期内发电厂商的经济效益最优为目标构建了检修规划模型,考虑相关约束后利用遗传算法和线性规划方法求解.算例仿真结果验证了其有效性和可行性.
机组检修规划 杌组故障 更新费用 可靠度 发电厂商