超高层建筑近年来在世界范围内得到快速发展,中国承包商已走出国门,承接海外超高层项目.海外超高层项目大部分采用EPC模式,具有实施价值工程的有利条件.超高层建筑的结构价值工程实施是超高层建筑价值工程实施的重点和难点,结合工程案例,从标准选用、荷载选取、设计值选用、材料选取、结构体系、精细化设计等方面研究超高层建筑结构价值工程的实施策略,达到项目综合效益的最大化.
高层建筑 海外工程 工程总承包 价值工程 成本控制