砼设计指标及配合比优化对于降低砼生产成本,减少砼温控压力和砼温度裂缝发生具有重要意义.银盘水电站受二期工程截流时间推后等因素制约,二期主体工程基础约束区砼主要在高温季节施工.通过采取专题研究、技术咨询以及招标阶段原材料供应单位、砂石、砼生产系统建设运行单位、配合比试验单位优选,在优化砼设计指标、保证砼质量的前提下,成功将主要砼标号的单位水泥用量降低了5～32公斤,取得了良好的经济效益,并成功克服了高温季节基础约束区砼施工难关,为同类型水电站砼优化积累了宝贵的经验.
银盘水电站 主体工程砼 优化