时间-费用交换的进度计划问题着重研究如何以最少的费用对工期进行压缩,而没有考虑收益的影响.本文首先研究了以净收益为优化目标的时间-费用交换问题,讨论了总价合同中的奖惩手段对承包商选择最优工期的激励作用.建立了主从递阶决策模型,从业主的角度出发,研究了如何选择最优的激励强度,协调业主和承包商的利益,使双方的决策达到一种均衡状态,并分析了有关因素对均衡状态的影响.
项目管理 时间-费用交换 主从递阶决策 收益 净现值