锦屏一级水电站特高拱坝高305 m，为已建世界最高拱坝，其高水压力对工程施工质量要求高。工程区河谷深切、地形陡峻，有限的空间资源不利于施工布置和进度管控，骨料先天缺陷和大坝结构孔洞多等不利因素增加了高拱坝温控防裂的难度，使工程建设面临巨大的挑战。研究并在施工全过程中运用了高拱坝混凝土施工质量与进度实时控制系统，该系统具有实时性、连续性、自动化、数字化的特点，对工程施工质量和进度信息进行了采集和分析，工程蓄水后各项监测数据显示大坝工作性态正常。
锦屏一级水电站 特高拱坝 进度仿真 综合信息集成 实时控制分析 4.5 m仓层厚度