在建筑市场竞争日趋激烈的背景下,建设单位需不断缩短建设周期,以提早实现资金回笼及周转,具体来说,即投入最少的人员和材料,在最短的时间内完成施工内容,从而实现节约成本的目标.对此,如何在保证施工质量及安全的前提下,在缩短工期的同时减少人工成本、提高效率,已成为当前建筑行业的重要目标.为了有效地缩短建设工期,文章主要阐述了穿插提效的概念,分析了穿插提效的工序策划以及组织管理,并结合工程实例总结了其应用效果,旨在为类似高层建筑工程施工组织管理提供参考.
穿插提效 工业化 常态化 高层建筑