由于 PPP（public-private partnerships）项目和水利基础设施的本身特点，水利基础设施 PPP 项目面临着比传统融资模式更多的风险，使得水利 PPP 项目建设和运营的等阶段的不确定性增大。通过分析影响水利 PPP 项目的风险因素，构建了宏观、中观和微观3个层次的风险指标体系，运用层次分析法确定各影响因素的权重，分析了影响项目风险的主要因素，提出加强风险管控等相关建议，有利于构建适合我国的水利基础设施风险评估框架，合理控制水利项目的风险。
PPP 水利项目 层次分析法 风险评价