合理计算工程量是编制工程概预算的主要依据.在计算工程量时应充分考虑施工组织设计,提交工程量清单中应包含关键部位设计图纸,以便于编制概预算时与设计更加贴合,在工程量计算过程中应做到不漏项不错项.以陕西省汉中市某防洪工程为例,对工程量计算的要点进行分析,以期避免工程概预算中因为工程量计算不准确而引起的反复变更,从而影响工程工期甚至工程的顺利实施,确保概预算工作的高效性.
防洪工程 工程量计算 工程概预算