以深圳地铁3号线南延线3131标福保—益田区间盾构施工项目为例,围绕施工过程管理,以智慧化信息系统的构成、智慧化工地体系的建设、智慧系统的集成及其研究和运用为主线,建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈,并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析,实现工程施工可视化智能管理以及工程管理相关人与工程施工现场的整合,以一种"更智慧"的方法来改进工程各干系组织和岗位人员相互交互的方式,提高工程管理水平.
智慧化信息系统 数字化工地 系统集成及应用 BIM+GIS