印度海萨2×600MW火电机组工程的调试包括整套启动调试及预调试指导,调试过程问题多,困难大,试运过程不顺利,致使调试时间长、风险大.原因是印度火电建设工程的现实环境不佳,中印工程管理理念有差异,存在许多问题,如:安装进度慢、质量差；没有组织指挥机构,双方协调及配合困难；不遵守调试和操作规程；运行水平低,安全风险高；技术支持困难、设备问题多等.通过中印双方不断总结和改进,逐步克服了调试期间的这些问题,完成了机组的调试任务.
调试模式 调试内容 质量问题 协调配合