尼尔基水利枢纽砼骨料加工与砼拌合工程,是为尼尔基水利枢纽主体工程提供成品砼的工程项目.砼骨料加工系统由人工料加工系统与天然料加工系统组成,人工料生产强度为156t/h,天然料生产强度为450t/h,砼拌合系统总量为89.97×104m3,生产强度为日产2444m3/d,(高峰强度),小时生产强度为183.3m3/h,设计该系统设置2台HL115-3F1500型拌合楼.在施工过程中,由于尼尔基水利枢纽砼总量与砼浇筑强度发生变化,总量调整为:105.13×104m3,砼生产强度日产调整为3600m3/d,小时强度为230m3/d,砼拌合系统拌合设备增设1台HL115-3F1500型拌合楼与1台HzD-90型强制拌合站,通过运行圆满完成了任务.
水利枢纽 混凝土 计划调整 设备增加