核电站波动管焊接完成是稳压器进水的先决条件,直接影响核回路冲洗(NCC)和冷态功能试验(CFT)的实现.本文在总结岭澳二期项目3、4#机组稳压器波动管施工经验的基础上,研究制定CPR1000机组稳压器波动管主线施工逻辑优化方案.从理论分析、施工要求和现场保障措施等方面分析论证稳压器到货前波动管提前焊接的可行性,形成了完备的波动管优化施工方案,并最终在红沿河1、2#机组成功实施,为核岛安装工作主线节约了工期,保证了NC C等现场调试工作顺利进行.
红沿河项目 稳压器 波动管 CPR1000 施工逻辑