原闸门井井口围堰设计51.34m长,围堰最大高度13m,原围堰基础土石方开挖795m3,在现场实际开挖过程中,由于现场地形发生很大变化,预计实际开挖工程量将增加至6200m3,原围堰设计基底高程EL592,实际基地高程将降至EL586~EL587范围,将造成混凝土工程量大大增加,同时围堰底部过宽存在占用永久体型的问题,在进度计划方面与原上报的工期将会延长,基于以上各方因素,经与业主、监理分析商讨后取消混凝土围堰.目前竖井锁口开挖支护及混凝土浇筑已完成,因围堰取消,竖井开挖支护及混凝土施工工期缩短,调整了施工工序、施工方案、资源组织,需要相应的增加人员及设备投入,保证竖井施工按期完成.
围堰设计 混凝土 竖井施工 开挖