乌东德水电站坝址区域地形陡峭，坝肩边坡开挖量大，施工道路布置困难。为确保按期完成坝肩边坡及深基坑开挖施工，结合两岸坝肩高陡边坡现状及开挖施工工期紧等特点，分析比较了几种开挖施工方案的优缺点，提出了坝肩上部采用道路运输法开挖、中部采用溜井法施工、下部采用截流后推渣下河在基坑出渣的开挖施工方案。通过分析大坝及水垫塘基坑开挖的施工特性，提出了上部覆盖层开挖量大，宜采用明路与隧洞结合，多布置施工通道以实现高强度开挖施工，下部开挖量逐渐减小，且以岩石开挖为主，施工通道以隧洞为主进行石方开挖的施工方案。
坝肩边坡开挖 深基坑开挖 施工方案 乌东德水电站