在真空预压加固后的软土地基上进行河道开挖,如采用陆上机械开挖,面临的主要问题有挖土量大、弃土去向分散且不易计量,局部可能存在不良地质,成型的河道断面稳定性差,地基承载力不足导致机械行走及土方外运困难等.加之,项目工期紧,施工强度大,需跨越雨季和台风季节施工,遇到的问题多种多样,部分突发问题应对没有经验可循.文章以在建项目河道开挖为例,对软土地基河道开挖过程中遇到的难点及应对措施进行探讨,希望能够为类似工程提供思路.
软土地基 河道开挖 施工难点 应对措施