塔式光热电站为清洁能源新技术,镜场定日镜施工规模大、工期紧,施工效率将影响项目投产发电节点;同时定日镜施工质量直接影响投运过程中的运行效率,进而影响整个塔式光热电站项目的发电效率.依托海外某950MW光热光伏混合电站项目,在大规模定日镜施工过程中,采取针对性工艺并进行工具改造,优化并总结了1套塔式光热电站大规模定日镜快速安装技术,在保证定日镜施工质量条件下,极大程度地提高了定日镜施工速率.
塔式光热电站 定日镜 安装 吊装 转运 施工技术