针对多资源项目计划与调度问题中未考虑资源之间关联性而与实际情况脱离的问题,基于人力资源和设备资源两种可更新资源,考虑工人操作不同设备存在效率差异,建立一种以完工周期和项目成本为优化目标的考虑差异性操作效率的双资源多目标项目计划与调度模型.针对模型特点设计相应的染色体编码方案,运用NSGA-II算法进行求解.通过工程实例进行仿真实验,得到多目标优化的Pareto解集,同时与仅考虑相同操作效率的Pareto解对比,仿真实验在一定程度上缩短了项目工期,降低了项目成本.
双资源 差异性操作效率 多目标优化 计划与调度模型