隧道开挖过程中经常发生断面超欠挖现象,为有效控制超挖、避免红线欠挖,节约施工成本,研究一种基于三维激光扫描技术的隧道超欠挖算法.通过三维激光扫描技术,能够全面高效地对隧道开挖断面进行数据采集,将得到的点云数据处理后,根据隧道断面超欠挖算法计算超欠挖量、超欠挖面积、平均线性超挖量、超欠挖方量及延米超欠挖方量等数据,从而判断其超欠挖情况.将此算法应用于某矿山法铁路隧道施工中,计算结果显示检测段落中存在轻微欠挖、超挖量较大、平均线性超挖值较大等问题,应及时处理欠挖处,并调整下一环爆破方案.本算法能够方便快捷的计算断面超欠挖情况,便于施工单位调整爆破方案,具有一定实用价值.
隧道开挖 三维激光扫描 点云数据 超欠挖算法 红线欠挖