丹江口大坝加高工程施工难度大、合同项目多，给合同管理工作带来困难。结合合同管理工作实践，阐述了合同管理措施和具体工作方法，并着重对工程变更和变更项目处理中的难点问题，以及变更索赔处理的原则、方法进行了探讨。在合同管理工作中，严格按照合同文件要求和相关法律法规，明确参建各方的责任、权力和义务，有效促进了合同的全面履行，确保了建设目标按期实现。
合同管理 变更索赔 丹江口大坝加高工程 南水北调中线水源工程