空管新建工艺设备机房过渡搬迁核心设备主要涉及到自动化、内话、转报等管制相关设备.自动化、内话等相关设备一般在新建机房重新建设,过渡搬迁难点在于雷达信号、甚高频信号及转报等信号在在新旧机房的同时过渡保障及业务切割,涉及专业广,要求高,保障难度较大,如何保障过渡搬迁工作的顺利实施,对技术保障方案设计人员专业知识的深度及广度都有较高的要求.以贵阳龙洞堡机场三期扩建空管工程过渡搬迁方案为例,通过对自动化、内话、转报等设备的过渡搬迁运行保障方案设计,为各地空管工艺设备机房建设及搬迁提供参考.
雷达信号 甚高频信号 转报 过渡搬迁 空管