南方地区的5-9月为汛期的窗口期,土方含水量高、试验环境湿度大、大件运输难等因素均会对施工进度造成影响.文章提出改善施工方案、实行有针对性的施工措施,以此提高雨季变电站施工的工作效率,从而在工期内实现施工目标.首先,通过预制方案能够减少现场湿作业,主要进行检修箱、电缆沟、端子箱基础的预制.通过增加进站临时通道可以改善施工交通环境,避免高峰期车辆拥堵的情况,从而改善大件运输环境.雨季也会对混凝土的质量造成影响,通过添加早强剂可以提升混凝土的抗压强度.同时,需要优化施工设备的管理及储存,通过设备集中堆放的方式可以减少设备的损坏.加构防雨棚可以减少雨季对土方施工等带来的影响,从而保障工期.含水量高的土不可直接回填,需增添8％的石灰,降低含水率后可用于回填.
变电站工程 雨季施工 汛期施工