水牛家电站大坝为108 m高的碎石土心墙堆石坝,在施工过程中面临诸多技术难题.通过利用在建项目与专业院校、研究院所横向科研合作,开展了大量有效的技术创新研究工作,推广运用新材料、新技术并制定了科学严谨的质量管理程序,确定了合理、科学的施工工艺,大坝完建一年多时间,经受了"5.12"地震灾害考验,大坝填筑单项施工工期较合同提前9.5个月,创造了一年优质高效完成一座百米高土石坝的行业新记录.至2010年2月最新的监测成果资料表明:大坝运行良好,各项指标满足工程正常运行要求.
水牛家电站 碎石土心墙堆石坝 施工 运行监测