功果桥水电站大坝高度105 m,导流洞尺寸16 m×18 m,受下闸时机提前和枢纽布置影响,下闸蓄水存在诸多难点.下闸蓄水设计在后汛期划分、下闸流量和时机论证、导流洞特殊地段的稳定复核、利用下游围堰和大坝间基坑作为生态蓄水池进行生态放水等方面均有所突破,有效指导了现场工作,为工程下闸、安全蓄水提供了有力的技术支撑.下闸蓄水顺利完成,功果桥水电站提前发电,创造经济效益.
功果桥水电站 下闸蓄水 后汛期 导流洞封堵 生态蓄水池