采用<土工试验规程>中严格规定的"环刀"取样法(对粘土料)或灌水法(对砂砾料),需要较长时间(约两小时),资料汇总至监理签证又需要1～3小时,以至于按正规的方法完成上述六道质检程序最少需要3个小时,经常是4～5个小时.对于一个单元一种料从填筑一层直至压实完毕只需要4～6小时,而质检验收需要3～4小时,施工被迫中断,这样就造成要求高强度施工与质量检查验收占据很长时间之间的尖锐矛盾,本文对该矛盾提出解决方案.
土坝 填筑压实 质量 快速检测 三步法