以西宝高速公路项目凉泉村大桥悬臂施工为工程背景,建立了主桥桥梁MIDAS/CIV-IL(V8.2.1)三维模拟计算模型,对桥梁预设拱度、立模标高进行了分析;对现场桥梁线形监控量测数据分析,得到了连续刚构桥悬臂施工悬臂阶段、合龙阶段、成桥状态结构挠度实测值,及桥梁线形拟合曲线,结果表明桥梁悬臂施工桥梁线形控制良好,满足设计要求.研究成果可为类似条件下预应力连续刚构桥悬臂施工提供参考依据.
连续刚构桥 悬臂施工 模拟计算 现场检测 线形控制