为解决广州地铁18号线轨道交通施工过程中工程线路长、体量大、机械多难以统筹管理的问题,提出一套基于BIM的轨道交通施工过程管理平台系统方案,并开发出成熟的系统应用于工程施工管理中.该平台通过把人员、材料、机械、环境信息从现场采集并与BIM模型集成在平台中,实现多信息的融合.重点解决了施工过程统一监测困难,人员、材料统一调配难度大,施工进度难以精准把控等问题.提高了施工过程管理的信息化和精准化程度.极大地方便了施工管理人员对长线工程现场的统筹管理,提高了管理的效率.
城市轨道交通 BIM技术 管理平台