ВЭ/ДО/Мобилизация крепости
МОБИЛИЗАЦІЯ КРѢПОСТИ, заключаетъ въ себѣ всѣ операціи, производящіяся въ существующей уже кр-сти для приведенія ея въ полную боевую готовн-ть. М-ный періодъ для кажд. кр-сти зависитъ, гл. обр., отъ времени, протекающаго съ начала воен. дѣйствій до появленія непріят. армій передъ кр-стью. Планъ М. кажд. крѣпости, представляетъ детальную разработку въ извѣстн. порядкѣ всѣхъ вопросовъ по приведенію кр-сти въ боев. готов-ть, вмѣстѣ съ тѣми данными и проектами работъ, к-рыя войдутъ въ орг-зацію всей М. М-ный планъ подраздѣляется на отдѣлы, соотвѣт-но отдѣламъ упр-нія кр-сти: крѣпостн. штабъ, крѣпостныя — арт-рійское, инж-ное, интенд-ское и в.-санит. упр-нія. Объединяющимъ звеномъ для всѣхъ отдѣловъ М-наго плана кр-сти служитъ планъ обороны кр-сти, заключающій въ себѣ предположенія о наиболѣе цѣлесообразн. использованіи всѣхъ силъ и средствъ кр-сти для упорн. ея обороны; при этомъ д. б. приняты во вниманіе всѣ тѣ разнообразныя условія, въ какія м. б. поставлена кр-сть для защиты отъ возможныхъ и наиболѣе опасныхъ операцій противника. Планъ обороны кр-сти составляется комендантомъ и служитъ глав. основаніемъ для соотвѣтствующихъ плановъ М. каждаго отдѣла. Матеріалъ для него даетъ въ значительной части М-ный планъ по инженерной части, к-рый обык-но дѣлится на 2 части: А) Свѣдѣнія описат. характера: 1) подроб. описаніе верковъ съ прилегающей мѣс-тью въ отношеніи активн. ихъ средствъ обороны и пассивн. сопр-ляемости; соображенія о наиб. опасн. для нихъ напр-ніяхъ атаки и о всѣхъ вообще выгодахъ и недостаткахъ ихъ расположенія; 2) описаніе общ. расположенія кр-сти и окружающей мѣс-ти и тактич. ихъ оцѣнка; соображенія о наиб. возможн. дѣйствіяхъ непр-ля, въ связи съ путями подхода къ кр-сти, и 3) подроб. описаніе всѣхъ проч. оборонит. и необорон. сооруженій въ кр-сти, а также всѣхъ частн. зданій и зав-ній, полезныхъ для обороны. Б) Свѣдѣнія о работахъ М-наго періода по приведенію кр-сти въ готов-ть къ оборонѣ. Работы распредѣляются по категоріямъ по степени важности. Работы 1-ой категоріи: очистка мѣс-ти и уничтоженіе закрытій для непріят. стрѣлковъ на 900 ш. впереди линіи фортовъ и ограды; устр-во искусственныхъ препятствій; расчистка мѣс-ти отъ болѣе крупн. мѣстн. предметовъ, скрывающихъ приближеніе болѣе значит. войсков. частей, на полосѣ вокругъ фортовъ 900—1.500 ш.; задѣлка лишн. входовъ въ форты; освѣщеніе фортовъ, укр-ній и мѣс-ти впереди нихъ; исправленіе профилей крѣпостн. верковъ; постройка и наводка мостовъ; исправленіе дорогъ; предохраненіе отъ пожаровъ зданій для крѣпост. запасовъ; устройство легк. блиндажей для часовыхъ въ укр-ніяхъ; задѣлка отверстій въ бетон. казематахъ; заготовка въ укр-ніяхъ запасовъ, земл. мѣшковъ и фашинъ; укр-ніе промежут-хъ пѣхот. и арт. позицій; устр-во блиндажей дежурн. частей въ укр-ніяхъ и уборка оттуда камен. матеріаловъ; устр-во нишъ для боев. припасовъ; постройка б-рей; постройка промежут. опорныхъ пунктовъ; загражденіе искусств. препят-ми узкихъ проходовъ, овраговъ; постройка порох. погребовъ для промежут. б-рей; приведеніе въ порядокъ крѣпостн. дорогъ; организація эксплоатаціи автомобилей и т. п. Кромѣ того, подготовка къ разрушенію искусств. сооруженій на дорогахъ, ведущихъ въ кр-сть, и загражденіе рѣкъ для предохраненія мостовъ. Ко 2-ой категоріи относятся всѣ остальныя, менѣе важныя работы, а также и тѣ, к-рыя почему-либо не будутъ выполнены въ первую очередь. Проекты мобилизац. работъ и расчеты количества рабочихъ силъ, матеріаловъ и инструментовъ д. показать, какъ и въ какой срокъ данная работа можетъ быть выполнена. Къ проектамъ д. б. составлены справоч. свѣдѣнія о фактич. колич-вѣ могущихъ быть во время моб-заціи рабочихъ, матеріаловъ, инструментовъ и всѣ прочія, по к-рымъ можно оконч-но рѣшить, какія изъ намѣченныхъ работъ м. б. выполнены. Но проекты и расчеты д. доставляться на всѣ необходимыя работы, независимо отъ этихъ свѣдѣній, т. к. всегда возможно, что поступятъ рабочія силы и средства, не предусмотрѣнныя планомъ М. Для выполненія инжен. работъ каждая кр-сть раздѣляется на участки, отвѣчающіе отдѣламъ обороны и находящіеся въ завѣд-ніи своего нач-ка инжен. части. Всѣ работы участка распредѣляются по днямъ М-наго періода, сообразно съ предѣльнымъ срокомъ для ихъ окончанія и съ подвозкой инстр-товъ и матеріаловъ. Вопросы подвозки вообще являются настолько важными, что для нихъ составляется особый планъ перевозки инстр-товъ и матеріаловъ къ разнымъ пунктамъ работъ. М. кр-сти по арт-рійской части заключаетъ въ себѣ первоначальное распредѣленіе вооруженія, а затѣмъ то, к-рое д. быть къ концу М., съ распредѣленіемъ его по позиціямъ и назначеніемъ резервовъ. Опредѣляется также количество необходимыхъ боев. запасовъ. М. по части гарнизона опредѣляетъ количество войскъ, необходимое для обороны кр-сти, и предусматриваетъ распредѣленіе его по фронтамъ или секторамъ кр-сти; каждый фронтъ дѣлится на отдѣлы, ввѣряемые отдѣльнымъ полкамъ. М. кр-сти по интендантской части начинается выясненіемъ состоянія наличныхъ продовольствен. запасовъ, какъ-то: живого скота, консервовъ, овощей, хлѣба въ сухаряхъ, мукѣ и зернѣ, крупы, чаю, сахару, соли, масла и пр., а затѣмъ запасовъ фуража для лошадей и скота. Всѣ запасы, находящіеся въ частныхъ городскихъ магазинахъ и складахъ, приводятся въ извѣстность, и цѣны на нихъ нормируются. Если не удается пополнить продовольственные запасы сборомъ ихъ внѣ крѣпостн. района, то недостающее количество слѣдуетъ немедленно взять реквизиціей изъ частныхъ городск. складовъ. Принимаются одновременно мѣры для обезпеченія кр-сти водой; провѣряется и пополняется запасъ обмундированія, теплой одежды, обуви и, наконецъ, дровъ, угля и освѣтительныхъ матеріаловъ. М. по санитарной части состоитъ въ увеличеніи числа госпиталей, въ устройствѣ лазаретовъ и амбулаторн. пунктовъ въ центрѣ кр-сти и перевязочн. пунктовъ по всей линіи обороны. Въ центрѣ же кр-сти устраиваются отдѣльные лазареты для заразныхъ больныхъ и дезинфекціон. камеры. Пополняется врачебн. персоналъ, медицинскія и перевязочн. средства и заготовляются добавочныя средства для переноски раненыхъ на перевязочн. пункты и транспортированія ихъ оттуда въ госпитали. Организуются особыя команды для уборки труповъ съ оборонител. линіи, преданія ихъ землѣ и дезинфицированія зараженныхъ трупнымъ запахомъ мѣстъ. Учреждается санитарный надзоръ за состояніемъ укр-ній и траншей на позиціи, улицъ и домовъ въ городѣ. Принимаются мѣры противъ появленія эпидемій. Въ заключеніе всѣхъ М-ныхъ соображеній подсчитывается колич-во всѣхъ денеж. средствъ для осущ-ленія М., по отдѣламъ и въ совокупности для всей кр-сти. Можетъ случиться, что окончат-но составленный планъ М. кр-сти, окажется недостаточно полно разработаннымъ и подлежащимъ передѣлкѣ въ то время, когда его надо уже будетъ выполнять. Для избѣжанія такого неудобства необходимо составлять вмѣстѣ съ М-нымъ планомъ особое продолженіе къ нему, гдѣ б. бы разработанъ еще рядъ разл. работъ въ предположеніи, что срокъ М. будетъ увеличенъ. М-ный періодъ является для кр-сти опасн. временемъ ея неполн. боев. готов-ти, почему всѣ М-ныя работы д. производиться подъ соотвѣтств. охраненіемъ. (Г. Кригеръ, Планъ М. кр-стей по инж. части, "Воен. Сб." 1906 г.; А. ф.-Шварцъ и Н. Духанинъ, Крѣп. война, 1912; А. ф.-Шварцъ, Вліяніе данныхъ борьбы за П.-Артуръ, 1910).

Мобилизация