Годовой отчет Дальстроя за 1939 г.
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ОСНОВНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
ЗА 1939 г.

Динамика 
основных показателей золотодобычи ГУСДС НКВД СССР

 

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ДС
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1939 ГОДА

<div class="indent">
I. Выполнение плана 

А. ЗОЛОТОДОБЫЧА

В истекшем III квартале 1939 года контингенты рабочей силы Дальстроя были значительно пополнены, и это создавало благоприятные условия для улучшения работы по сравнению с первым и вторым кварталами.

Действительно, начиная со второй половины июня по 15-е августа мы имели налицо значительное нарастание темпов золотодобычи, но эти темпы были значительно снижены в связи с имевшим место на Колыме в августе м-це большим наводнением.

Исключительно ненастье, дождливое лето 1939 года, ознаменовавшееся в моменты наиболее интенсивной золотодобычи (конец июля и август) двумя крупными паводками, из которых последний был исключительной силы и длительности, особенно неблагоприятно отразились на выполнении плана, целый ряд ведущих приисков (им. Водопьянова, В. Ат-Урях, Партизан, Ударник, Стахановец, Утиный, Оротукан и др.) были затоплены. Рабочие резервы с обнаженными песками оказались занесенными потоками грязи, торфов и илов. Транспортные устройства, дороги и мосты были размыты и унесены, промприборы и водозаводные сплотки подмыты в своих основаниях и частично разрушены. Производственно-техническая база приисков была, таким образом, выведена из строя...

Производственная деятельность приисков была в период этих паводков почти полностью парализована.

Из общей суммы 37 127 тыс. руб. убытков от наводнения по всем предприятиям ДС — 23,5 млн руб. падает на долю Горнопромышленных Управлений при затрате 75 968 чел./дней на борьбу и ликвидацию последствий наводнения.

В результате план июля по металлу выполнен лишь на 64,9%, план августа и сентября — на 61,5% ...

Горные предприятия, за исключением ЮГПУ, пришли к началу летнего сезона со значительными навалами торфов на золотоносных участках, произведенными в период зимней вскрыши, частично должны были приступить к уборке навалов прежних лет, получившихся по причине недо-разведки площадей и бессистемного ведения отвального хозяйства в прошлом. Особенной захламленностью подобного рода отличается Северное Управление, где % перевалочных работ достиг в т/году — 248,3%...

Весь экскаваторный парк Дальстроя на 1.1-39 г. состоял из 44 единиц... В 1939 г. парк пополнился на 19 ед...

Необходимо отметить низкий коэффициент использования экскаваторов по рабочему времени. В среднем по СГПУ и ЮГПУ он выразился в 0,53, по ЗГПУ — 0,34. И естественно, такая слабая загрузка экскаваторов по времени вызывается частичными простоями по причинам неподготовленности забоев, больших передвижек, отсутствия топлива, ремонтов и проч., не дало возможности выполнить план экскавации по вскрыше и перевалки торфов...

Запоздавшее строительство промприборов, а затем разрушение их, произведенное наводнением, привели к тому, что средняя годовая нагрузка... на прибор оказалась чрезвычайно низкой (около 110 куб. м в сутки вместо запланированных 218 куб. м, т. е. 50,4% их рабочей мощности).

В Северном Управлении впервые на Колыме была пущена в эксплуатацию небольшая гидравлика (на ключе Партизан), давшая около 32,7 клг металла из 23,8 куб. м промытой горной массы; кроме этого по всем Управлениям велась небольшая промывка отвалов гали и эфелей (прошлых лет) и в Северном Горном Управлении обработка шлихов на обеих обогатительных фабриках.

Б. ОЛОВОДОБЫЧА

ЮЗГПУ план по металлодобыче за 9 месяцев выполнило на 88,3%, из 5 действующих предприятий одно предприятие выполнило годовой план металлодобычи (прииск Золотистый).

Рудник Бутыгычаг

<div class="indent">
Несмотря на то что большая часть программы оловодобычи по Бутыгычагскому руднику обосновывалась на вводе в эксплуатацию обогатительной фабрики... обработка руд проводилась на отдельной примитивно оборудованной фабрике полупромышленного типа и лотках. Что же касается фабрики, то работа на ней началась фактически в сентябре и шла с большими перебоями, т. к. до настоящего времени строительство ее еще не вполне закончено.
 
Вторым отрицательным фактором работы... было несвоевременное поступление горного оборудования и, в частности, компрессоров, вследствие чего проходку горных выработок по крепким гранитам приходилось осуществлять ручным способом.

Рудник Кинжал

<div class="indent">
План по металлодобыче выполнен по руднику на 141,0%. Этот объект является наиболее оснащенным техникой, имеет стационарную компрессорную станцию производительностью 40 куб. м в минуту, мехмастерскую, большой жилищный фонд. Электроэнергию рудник получает от Усть-Запятинской электростанции.

Усть-Утинская обогатительная фабрика

План металлодобычи... выполнен на 141,9%. В III квартале фабрика совершенно не была обеспечена запчастями... имела 21,5 рабочих дней простоя по причине 2-х наводнений. % извлечения металла из руд составил 70,01% при плане 50%.

< • • • >

 
Государственный архив Магаданской области, Ф. р-23сч, оп. 1, д. 724, лл. 1,19, 84, 89-90, 93, 96, 98. Подлинник. Выборочно.

Сохранены стиль, пунктуация, синтаксис и шрифтовые выделения подлинника.

Документы СССР 1940 года
Дальстрой