Research was conducted on process of making construction simulation known as BIM 4D and analysing the possible benefits of applying such methods in construction management.
Gerð var rannsókn á því ferli sem þarf að fara í gegnum til þess að gera framkvæmdahermunar-líkan (BIM 4D) ásamt því að skoða mögulega hagnýtingu þess í áætlanagerð og verkefnastýringu mannvirkjaverkefna.