Hetta sigur stjórin í TG Verk, Høgni Lauritsen, í drúgvari samrøðu við Dimmalætting í dag. Stjórin í Landsverk váttar, at farið var ígongd uttan tekningar, men at tað var tí at TG Verk strongdi á fyri at sleppa ígongd. Høgni Lauritsen hevur eina aðra frágreiðing. Óteljandi rættingar vórðu gjørdar í tekningunum, og tað seinkaði arbeiðnum, sambært stjóranum í TG Verk. -Vit fingu fyrstu tekningarnar til fundamentið í august mánaði 2013, og seinastu rættingarnar eru dagfestar í mars mánaði í ár. Og tá er talan um nakað so grundleggjandi sum fundamentið, sigur Høgni Lauritsen. Ewald Kjølbro sigur, at TG Verk frá byrjan av legði seg eftir at finna feilir. -Tað er rætt, at tað hava verið villur í tekningunum, men longu áðrenn vit fóru ígongd, hevði TG Verk sett sær fyri at finna feilir, ella“ claims”, so teir sluppu undan at gera sítt arbeiði við tí undanførslu, at tekningarnar ikki vóru í lagi, sigur Ewald Kjølbro, stjóri í Landsverk. Lesið meira um Føroya størstu byggigølu í blaðnum í dag Sum haldari fært tú atgongd til alt tilfar í blaðnum á netinum, umframt tíðindi. Trýst á "Tekna hald" og skráset teg