Line 1, Ho Chi Minh City Metro
لائن 1 ہو چی منہ سٹی میٹرو، ویتنام کی تیز رفتار ٹرانزٹ لائن ہے۔ لائن 1 شہر کی پہلی میٹرو لائن ہے، جو ڈسٹرکٹ 1 اور تھو ڈیوک سٹی کو جوڑتی ہے۔ اس لائن کی تعمیر 2012 میں شروع ہوئی، ابتدائی طور پر 2018 میں مکمل ہونے والی تھی۔ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 2023 کے آخر تک موخر کردی گئی ہے۔ ٹکٹ کی قیمتیں فی ٹرپ VND 9,000-23,000 ($0.39-1) تک ہوں گی۔ اس لائن کو نپون کوئی نے ڈیزائن کیا تھا۔ زمین کے اوپر کا حصہ جاپانی ریل کارپوریشن سومیٹومو گروپ اور ویتنامی سرکاری ملکیت والی کارپوریشن سینکو 6 کے درمیان مشترکہ منصوبے کے ذریعے تعمیر کیا گیا تھا۔ زیر زمین حصے کو دو جاپانی کمپنیوں، شمیزو کارپوریشن اور میدا کارپوریشن نے تعمیر کیا تھا۔ منصوبے کی 83 فیصد مالی اعانت جاپانی حکومت کے ذریعے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی کے ذریعے فراہم کی گئی تھی، جبکہ باقی ویتنامی حکومت کے ذریعے فراہم کی گئی تھی۔ 13 ستمبر 2017 کو حکام نے اعلان کیا کہ لائن 1 میں دو سال کی تاخیر ہوگی۔ لاگت میں اضافے، آڈٹ، اور ٹھیکیداروں کو تاخیر سے ادائیگیوں نے تاخیر میں حصہ لیا۔ تکمیل کی مقررہ تاریخ 2020 مقرر کی گئی تھی۔ منصوبہ سازوں کو توقع ہے کہ یہ راستہ لانچ ہونے پر روزانہ 160,000 سے زیادہ مسافروں کی خدمت کرے گا، جو 2030 تک بڑھ کر 635,000 اور 2040 تک 800,000 ہو جائے گا۔ راستے کے تمام اسٹیشنوں سے معذوروں کو ایڈجسٹ کرنے کی توقع کی جاتی ہے، جس میں خودکار ٹکٹ وینڈنگ مشینیں، ٹیلی فون بوتھ، ریسٹ روم، سب وے کے دروازے اور معذوروں اور بصارت سے محروم افراد کے لیے قابل رسائی انفارمیشن بلیٹن ہوں گے۔ 28 جنوری 2019 کو، ایم اے یو آر کے پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے ڈائریکٹر ڈوونگ ہو ہوا نے بتایا کہ دسمبر 2018 تک، لائن 1 کی تعمیر کی پیشرفت 62 فیصد تک پہنچ گئی ہے، جو ہدف 65 فیصد سے کم ہے۔ اس منصوبے کو مقامی پریس نے بار بار تاخیر پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اگست 2022 تک یہ لائن 92 فیصد مکمل ہو چکی ہے۔ 17 ہٹاچی ٹرین سیٹ پہنچ چکے ہیں اور ان کی جانچ جاری ہے۔ اسٹیشن حوالہ جات ہو چی منہ شہر میں نقل و حمل ہو چی منہ شہر 2024 میں ریل نقل و حمل میں عوامی نقل و حمل ویتنام میں تیز رفتار نقل و حمل ویتنام میں زیر زمین تیز رفتار نقل و حمل ہو چی منہ شہر میٹرو لائنیں