Hanford Engineer Works
ہینفورڈ انجینئر ورکس (ایچ ای ڈبلیو) ایک جوہری پروڈکشن کمپلیکس تھا جسے ریاستہائے متحدہ کی وفاقی حکومت نے 1943 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران مین ہیٹن پروجیکٹ کے حصے کے طور پر قائم کیا تھا۔ بینٹن کاؤنٹی، واشنگٹن میں ہینفورڈ سائٹ پر واقع ہے۔ یہ بی ری ایکٹر کا گھر تھا، جو پہلا مکمل پیمانے پر پلوٹونیم پروڈکشن ری ایکٹر تھا۔ ایچ ای ڈبلیو میں تیار کردہ پلوٹونیم کو جولائی 1945 میں ٹرنیٹی ٹیسٹ میں پھٹنے والے ایٹم بم میں اور اگست 1945 میں ناگاساکی پر ایٹم بم دھماکے میں استعمال ہونے والے فیٹ مین بم میں استعمال کیا گیا تھا۔ ایچ ای ڈبلیو کی کمان جنوری 1946 تک کرنل فرینکلن ٹی میتھیاس اور پھر کرنل فریڈرک جے کلارک کے پاس تھی۔ مین ہیٹن پروجیکٹ کے ڈائریکٹر، بریگیڈیئر جنرل لیسلی آر گرووز جونیئر نے ڈوپونٹ کو ایچ ای ڈبلیو کے ڈیزائن، تعمیر اور آپریشن کے لیے اہم ٹھیکیدار کے طور پر شامل کیا۔ ڈوپونٹ نے سفارش کی کہ یہ گنجان آباد علاقوں سے بہت دور واقع ہو، اور دریائے کولمبیا پر ایک سائٹ، جس کا کوڈ نام سائٹ ڈبلیو ہے، کا انتخاب کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے یہ زمین اپنے جنگی اختیارات کے تحت حاصل کی اور تقریبا 1,500 قریبی باشندوں کو منتقل کر دیا۔ یہ حصول امریکی تاریخ کے سب سے بڑے حصول میں سے ایک تھا۔ کسانوں کے ساتھ زمین کی قیمت اور پہلے سے لگائی گئی فصلوں کے معاوضے پر تنازعات پیدا ہوئے۔ جہاں شیڈول کی اجازت تھی، فوج نے فصلوں کی کٹائی کی اجازت دی۔ یہ حصول دسمبر 1946 میں مین ہیٹن پروجیکٹ کے ختم ہونے سے پہلے مکمل نہیں ہوا تھا۔ مارچ 1943 میں ایک بڑے اور تکنیکی طور پر چیلنجنگ تعمیراتی منصوبے پر تعمیر کا آغاز ہوا۔ زیادہ تر تعمیراتی افرادی قوت، جو جون 1944 میں تقریبا 45,000 کی چوٹی پر پہنچ گئی تھی، پرانے ہینفورڈ قصبے کے قریب ایک عارضی تعمیراتی کیمپ میں رہتی تھی۔ منتظمین، انجینئرز اور آپریٹنگ اہلکار رچلینڈ میں قائم سرکاری قصبے میں رہتے تھے، جس کی جنگی وقت کی چوٹی آبادی 17,000 تھی۔ ایچ ای ڈبلیو نے 554 عمارتیں کھڑی کیں، جن میں تین گریفائٹ ماڈریٹڈ اور واٹر کولڈ ری ایکٹر (بی، ڈی اور ایف) شامل ہیں جو 250 میگاواٹ پر کام کرتے تھے۔ ایلومینیم کے ڈبوں میں بند قدرتی یورینیم (جسے "سلگ" کہا جاتا ہے) ان میں ڈالا جاتا تھا۔ کولمبیا دریا سے ٹھنڈا پانی نکالا گیا۔ بی ری ایکٹر ستمبر 1944 میں نازک ہو گیا، اور نیوٹران زہر پر قابو پانے کے بعد، اس نے نومبر میں اپنا پہلا پلوٹونیم تیار کیا۔ تابکار سلگوں کو دو بڑے دور سے چلنے والے کیمیائی علیحدگی کے پلانٹس (ٹی اور بی) میں منتقل کیا گیا جہاں بسمتھ-فاسفیٹ کے عمل کا استعمال کرتے ہوئے پلوٹونیم نکالا گیا۔ تابکار فضلہ زیر زمین ٹینکوں میں ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ پلوٹونیم کی پہلی کھیپ کو دسمبر 1944 اور فروری 1945 کے درمیان ٹی پلانٹ میں پروسیس کیا گیا اور مین ہیٹن پروجیکٹ کی لاس الاموس لیبارٹری میں پہنچایا گیا۔ ایک جیسے ڈی اور ایف ری ایکٹر بالترتیب دسمبر 1944 اور فروری 1945 میں آن لائن آئے۔ اس جگہ کو 10 مارچ 1945 کو اس وقت بندش کا سامنا کرنا پڑا جب ایک جاپانی بیلون بم ہائی ٹینشن پاور لائن سے ٹکرا گیا۔ دسمبر 1946 تک ایچ ای ڈبلیو کی کل لاگت 34 کروڑ 80 لاکھ ڈالر (ایک ارب ڈالر کے برابر) سے زیادہ تھی۔ ٹھیکیدار کا انتخاب دوسری جنگ عظیم کے دوران، فیڈرل آفس آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ (او ایس آر ڈی) کے ایس-1 سیکشن نے پلوٹونیم پر ایک تحقیقی پروجیکٹ کو اسپانسر کیا، جسے کولمبیا یونیورسٹی، پرنسٹن یونیورسٹی، شکاگو یونیورسٹی اور برکلے میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے انجام دیا۔ پلوٹونیم، ایک مصنوعی عنصر جو حال ہی میں لیبارٹریوں میں تیار کیا گیا تھا، کو بکھرے ہوئے تصور کیا گیا تھا اور اس وجہ سے جوہری بم میں قابل استعمال تھا۔ شکاگو میں میٹالرجیکل لیبارٹری کے طبیعیات دانوں نے جوہری ری ایکٹر ("ڈھیر") تیار کیے جو یورینیم کو پلوٹونیم میں منتقل کر سکتے تھے، جبکہ کیمسٹوں نے انہیں الگ کرنے کے طریقوں کی تحقیقات کی۔ پلوٹونیم پروگرام ایکس-10 پروجیکٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ 23 ستمبر 1942 کو بریگیڈیئر جنرل لیسلی آر گرووز جونیئر مین ہیٹن پروجیکٹ کے ڈائریکٹر بن گئے۔ سٹون اینڈ ویبسٹر ٹینیسی کے اوک رج میں کلنٹن انجینئر ورکس میں تعمیراتی پروگرام کو انجام دینے کے لیے مصروف تھے، لیکن گرووز نے اس بات کی تعریف کی کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کی سہولیات کو ڈیزائن کرنے، تعمیر کرنے اور چلانے کا کام کسی بھی ایک فرم کے وسائل سے بالاتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی وہ حفاظتی وجوہات کی بنا پر بڑے ٹھیکیداروں کی تعداد کو کم رکھنا چاہتے تھے۔ گرووز ڈوپونٹ کی طرف راغب ہوئے، ایک ایسی فرم جس کے ساتھ انہوں نے ماضی میں دھماکہ خیز مواد کے پلانٹس کی تعمیر پر کام کیا تھا۔ ڈوپونٹ اس لحاظ سے غیر معمولی تھا کہ اس نے اپنے پلانٹس کو ڈیزائن اور تعمیر کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پلوٹونیم پروڈکشن کمپلیکس کے تمام پہلوؤں کے لیے اہم ٹھیکیدار کے طور پر کام کرنے کی مہارت تھی۔ اس کا اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ مین ہیٹن ڈسٹرکٹ کو اس منصوبے پر متعدد ٹھیکیداروں کے کام کو مربوط کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس طرح گرووز کے اپنے کام کا بوجھ کم ہوگا۔ 31 اکتوبر کو گرووز نے ڈوپونٹ کے ولیس ایف ہیرنگٹن اور چارلس سٹائن کو مین ہیٹن پروجیکٹ کے بارے میں آگاہ کیا، اور 4 نومبر کو ڈوپونٹ کیمسٹوں اور انجینئروں کی ایک جماعت بشمول اسٹین، ایلمر بولٹن، راجر ولیمز، تھامس ایچ چلٹن اور کرافورڈ گرین والٹ نے شکاگو میں میٹالرجیکل لیبارٹری کا دورہ کیا۔ 10 نومبر کو گرووز، کرنل کینتھ نکولس (مین ہیٹن ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی چیف انجینئر)، آرتھر ایچ کامپٹن (میٹالرجیکل لیبارٹری کے ڈائریکٹر) اور نارمن ہل بیری (کامپٹن کے ڈپٹی) نے ڈوپونٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی سے کمپنی کے ہیڈ کوارٹر ولمنگٹن، ڈیلاویئر میں ملاقات کی۔ گرووز نے ڈوپونٹ کے صدر والٹر ایس کارپینٹر جونیئر کو یقین دلایا کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کو امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ، سکریٹری آف وار ہنری ایل اسٹمسن، اور امریکی فوج کے چیف آف اسٹاف جارج سی مارشل نے سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد موت کے تاجر کے طور پر مذمت کیے جانے کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ڈوپونٹ اس کام کے لیے ادائیگی سے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن قانونی وجوہات کی بنا پر ایک لاگت پلس فکسڈ فیس کے معاہدے پر اتفاق کیا گیا، جس کی فیس ایک ڈالر تھی۔ کارپینٹر کی درخواست پر، او ایس آر ڈی کے ڈائریکٹر وینیور بش نے روزویلٹ کو ایک خط لکھا جس میں نوٹ کیا گیا کہ حکومت اس منصوبے میں شامل کسی بھی خطرے کی تمام ذمہ داری قبول کر رہی ہے، اور روزویلٹ نے اسے شروع کیا۔ سائٹ سلیکشن کارپینٹر نے اوک رج میں ری ایکٹر بنانے کے ابتدائی منصوبے کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا، جو صرف ناکس ول سے تھا۔ (میٹالرجیکل لیبارٹری کے طبیعیات دان ری ایکٹروں کی حفاظت کے بارے میں زیادہ پرجوش تھے۔ یوجین وگنر نے مشہور دعوی کیا کہ انہیں واشنگٹن ڈی سی کے قریب دریائے پوٹومیک پر بنایا جا سکتا ہے۔) ایک بڑے حادثے کے نتیجے میں جانی نقصان اور صحت کے شدید اثرات ہو سکتے ہیں، اور گرووز کو خدشہ تھا کہ ایک چھوٹا حادثہ بھی اہم جنگی پیداوار میں خلل ڈال سکتا ہے-خاص طور پر ایلومینیم یا مین ہیٹن پروجیکٹ کے آاسوٹوپ علیحدگی پلانٹس کے انخلا کی ضرورت ہے۔ لیکن اوک رج کی سہولیات کو بڑے علاقے میں پھیلانے کے لیے مزید زمین کی خریداری کی ضرورت ہوگی۔ مزید برآں، جن ری ایکٹرز کی تعمیر کی ضرورت تھی ان کی تعداد ابھی تک غیر یقینی تھی۔ منصوبہ بندی کے مقاصد کے لیے اس کا مقصد چھ ری ایکٹرز اور چار کیمیائی علیحدگی کے پلانٹ بنانا تھا۔ مثالی جگہ کو آٹھ معیارات کے مطابق بیان کیا گیا تھا: صاف اور وافر مقدار میں پانی کی فراہمی (کم از کم) ایک بڑی برقی بجلی کی فراہمی (تقریبا 100,000 کلو واٹ) کم از کم لیبارٹری کی سہولیات کے لیے کم از کم قریب ترین ری ایکٹر یا علیحدگی پلانٹ سے جگہ کا ایک "خطرناک مینوفیکچرنگ ایریا" ملازمین کا گاؤں پلانٹ کے اوپر کی ہوا سے کم نہیں خطرناک مستطیل سے ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کے قریب کوئی قصبہ نہیں کوئی مرکزی شاہراہ، ریلوے، یا ملازم گاؤں خطرناک مستطیل گراؤنڈ سے زیادہ قریب نہیں ہے جو بھاری بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ ان معیارات میں سب سے اہم بجلی کی دستیابی تھی۔ جنگی صنعتوں کی ضروریات نے ملک کے بہت سے حصوں میں بجلی کی قلت پیدا کر دی تھی، اور ٹینیسی ویلی اتھارٹی کا استعمال مسترد کر دیا گیا تھا کیونکہ کلنٹن انجینئر ورکس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی پوری پیداواری صلاحیت کو جذب کرے گا۔ 18 اور 31 دسمبر 1942 کے درمیان (اینریکو فرمی کی قیادت میں میٹالرجیکل لیبارٹری ٹیم کے شکاگو پائل-1، پہلا جوہری ری ایکٹر شروع کرنے کے صرف بارہ دن بعد) لیفٹیننٹ کرنل فرینکلن ٹی میتھیاس اور ڈوپونٹ انجینئرز اے ای ایس ہال اور گلبرٹ پی چرچ پر مشتمل ایک سروے پارٹی نے کئی متبادل مقامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کوئور ڈی ایلین، ایڈاہو ؛ ہینفورڈ، واشنگٹن ؛ مینسفیلڈ، واشنگٹن ؛ اوریگون میں ڈیشوٹس ریور اور جان ڈے ریور ویلیز ؛ کیلیفورنیا میں پٹ ریور ؛ بلیتھ، کیلیفورنیا ؛ اور نیڈلز، کیلیفورنیا (آخری دو کولوراڈو ریور پر ہیں) کے قریب مقامات کا جائزہ لیا۔ یکم جنوری 1943 کو، میتھیاس نے پورٹ لینڈ، اوریگون سے گرووز کو فون کیا، اور اطلاع دی کہ ہینفورڈ سائٹ "عملی طور پر ہر لحاظ سے کسی دوسرے سے کہیں زیادہ سازگار ہے"۔ سروے پارٹی نے مجموعی کی کثرت کو نوٹ کیا، جسے کنکریٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ زمین بڑے پیمانے پر ڈھانچوں کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے کافی مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ سروے پارٹی کو خاص طور پر خوشی ہوئی کہ گرینڈ کولی ڈیم کو بون ویل ڈیم سے جوڑنے والی ایک ہائی وولٹیج پاور لائن اس جگہ سے گزری۔ گرووز نے 16 جنوری 1943 کو اس جگہ کا دورہ کیا، اور انتخاب کی منظوری دی۔ اسے باضابطہ طور پر ہینفورڈ انجینئر ورکس نامزد کیا گیا اور کوڈ نام "سائٹ ڈبلیو" رکھا گیا۔ میتھیاس نے گرووز کے ساتھ ان کے پچھلے منصوبے، پینٹاگون کی تعمیر پر کام کیا تھا۔ گرووز کا ارادہ تھا کہ میتھیاس ان کا نائب بنے، لیکن مین ہیٹن ڈسٹرکٹ کے چیف انجینئر کرنل جیمز سی مارشل کے مشورے پر، میتھیاس ہینفورڈ سائٹ ایریا انجینئر بن گئے۔ گلبرٹ چرچ ڈوپونٹ کی تعمیراتی ٹیم کا فیلڈ پروجیکٹ مینیجر بن گیا۔ انہیں سروے پارٹی میں اکٹھا بھیجنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس بات کی تصدیق کی جائے کہ وہ ساتھی کارکنوں کے طور پر مطابقت رکھتے ہیں۔ ایریا انجینئر کی حیثیت سے، میتھیاس کو غیر معمولی حد تک خود مختاری حاصل تھی۔ ہینفورڈ کے الگ تھلگ مقام کا مطلب تھا کہ مواصلات محدود تھے، اس لیے اوک رج میں مین ہیٹن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو روزانہ رپورٹنگ کرنا ناقابل عمل تھا۔ اس منصوبے کو جنگی پیداوار بورڈ کی اے اے اے درجہ بندی حاصل تھی، جس نے اسے خام مال اور رسد کی خریداری کے لیے سب سے زیادہ ترجیح دی۔ ڈوپونٹ نے راجر ولیمز کے تحت ای بی یانسی کے دھماکہ خیز مواد کے محکمے کے اندر ایک ٹی این ایکس ڈویژن بنایا، جس نے اسے دو ذیلی ڈویژنوں میں تقسیم کیا: گرین والٹ کی سربراہی میں ایک تکنیکی ڈویژن، جو ڈیزائن پر میٹلجیکل لیبارٹری کے ساتھ کام کرے گا ؛ اور پلانٹ کی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے آر مونٹی ایونز کے تحت ایک مینوفیکچرنگ ڈویژن۔ تعمیر ڈوپونٹ کے انجینئرنگ ڈیپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی، جس کے سربراہ ای جی آکارٹ نے پلوٹونیم پروجیکٹ کی ذمہ داری اپنے نائب گرینویل ایم ریڈ کو سونپی تھی۔ بالآخر، ڈوپونٹ کے انجینئرنگ اہلکاروں اور وسائل کا 90 فیصد مین ہیٹن پروجیکٹ کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اراضی کے حصول کے لیے اسٹیمسن نے 8 فروری 1943 کو اراضی کے حصول کا اختیار دیا۔ 22 فروری کو واشنگٹن کے شہر پروسر میں مین ہیٹن ڈسٹرکٹ پراجیکٹ آفس کھولا گیا، ایک وفاقی جج نے اگلے دن سیکنڈ وار پاورز ایکٹ کے تحت قبضہ کا حکم جاری کیا، اور پہلا ٹریکٹ 10 مارچ کو حاصل کیا گیا۔ زمین کو پانچ علاقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایریا اے، سائٹ کے مرکز میں، پروجیکٹ کی سہولیات کا مقام ہوگا ؛ اسے مکمل طور پر حاصل کیا جائے گا، اور حفاظت اور حفاظتی وجوہات کی بناء پر تمام غیر پروجیکٹ اہلکاروں کو ہٹا دیا جائے گا۔ آس پاس کا علاقہ اے ایک حفاظتی علاقہ تھا، علاقہ بی ؛ یہ زمین لیز پر دی جائے گی، جس میں رہنے والوں کو مختصر نوٹس پر بے دخل کیا جائے گا۔ ایریا سی مزدوروں کے گاؤں کے لیے مختص کیا گیا تھا اور اسے لیز پر دیا جاتا یا خریدا جاتا۔ ایریا ڈی پروڈکشن پلانٹس کے لیے مختص کیا گیا تھا اور اسے خریدا جائے گا۔ آخر میں زمین کے دو حصے تھے جنہیں ایریا ای کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا، جنہیں صرف ضرورت پڑنے پر حاصل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر 4,218 ٹریکٹس حاصل کیے جانے تھے، جس سے یہ امریکی تاریخ کے سب سے بڑے اراضی کے حصول کے منصوبوں میں سے ایک بن گیا۔ اس زمین کا تقریبا 88 فیصد حصہ سیج برش تھا، جہاں اٹھارہ سے بیس ہزار بھیڑیں چرتی تھیں۔ باقی تقریبا تمام کھیتی کی زمین تھی، حالانکہ سبھی کھیتی کے تحت نہیں تھے۔ کسانوں نے محسوس کیا کہ انہیں زیر کاشت فصلوں کے ساتھ ساتھ ان کی زمین کی قیمت کا معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ فیڈرل لینڈ بینک کے زیادہ تر تشخیص کار سیئٹل، واشنگٹن، یا پورٹ لینڈ، اوریگون میں مقیم تھے، اور خطے کی فصلوں اور کاشتکاری کے طریقوں سے ناواقف تھے۔ انہوں نے سردیوں میں دورہ کیا جب بہت سے کھیت زیر زمین نظر آتے تھے اور کسان موسم کے لیے غیر حاضر تھے، اکثر سیئٹل کے شپ یارڈز میں کام کرتے تھے، یا فوج میں شامل ہو چکے تھے، لیکن اپنی زمین کو ترک کرنے پر غور نہیں کرتے تھے۔ موازنہ کے لیے اس علاقے میں زمین کی فروخت بہت کم ہوئی تھی، اور گریٹ ڈپریشن کے دوران قیمتیں کم تھیں۔ اس لیے کھیتوں کو تفویض کردہ قیمتیں کافی کم ہوتی تھیں۔ چونکہ سائٹ پر کام فوری طور پر شروع نہیں ہو سکا، اس لیے گرووز نے زیر کاشت زمین پر قبضہ کرنا ملتوی کر دیا تاکہ پہلے سے لگائی گئی فصلوں کی کٹائی کی جا سکے۔ فصل کی اقسام کے لحاظ سے کٹائی کی تاریخیں اپریل سے ستمبر تک ہوتی تھیں، لیکن جب رہائشیوں کو حفاظتی خطرے کے طور پر دیکھا گیا تو 5 جولائی کو انہیں دو دن کے نوٹس کے ساتھ ملک بدر کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ 1943 کے موسم گرما اور موسم خزاں میں فصل غیر معمولی طور پر بھرپور تھی، اور جنگ کی وجہ سے قیمتیں زیادہ تھیں۔ اس سے زمین کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اس نے زمین کی قیمت کے بارے میں مبالغہ آمیز خیالات کو بھی فروغ دیا، جس کی وجہ سے قانونی چارہ جوئی ہوئی۔ ایک خاص مسئلہ آبپاشی کے اضلاع تھے، جنہوں نے حصول کی منظم مخالفت کے لیے ایک مرکز فراہم کیا، اور قانونی مشیر کی خدمات حاصل کیں۔ کسانوں کو اپنی جائیداد کی فروخت سے آبپاشی ضلع کی زمین کا اپنا حصہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ 7 اگست کو ایک تشخیص نے اس بات کی تصدیق کی کہ بانڈز کا مناسب احاطہ کیا گیا تھا لیکن اس وقت تک بہت سے کسانوں نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ سب سے بڑی شکایت سست ادائیگی تھی۔ 18 جون 1943 کو، میتھیاس نے نوٹ کیا کہ دو ہزار مکمل شدہ لین دین کے لیے صرف انیس چیک فراہم کیے گئے تھے۔ اس حصول پر عدم اطمینان ہینفورڈ سائٹ کے رہائشیوں کی طرف سے جنگ اور انصاف کے محکموں کو لکھے گئے خطوط میں ظاہر تھا۔ بش نے روزویلٹ کو حصول کے بارے میں آگاہ کیا لیکن ٹرومین کمیٹی نے تفتیش شروع کر دی۔ 15 جون کو اس نے کارپینٹر اور اسٹیمسن کے معاون خصوصی جولیس ایچ ایمبرگ کو خطوط بھیجے، جس میں مقام کے انتخاب، منصوبے کی تخمینہ لاگت، اور اتنی زمین کے حصول کی ضرورت کی وضاحت طلب کی گئی۔ 17 جون کو کابینہ کے اجلاس میں، روزویلٹ نے اسٹیمسن سے پوچھا کہ کیا مین ہیٹن پروجیکٹ پلوٹونیم کی پیداوار کو کہیں اور منتقل کرنے پر غور کرے گا۔ گرووز نے اسٹیمسن کو یقین دلایا کہ کوئی اور سائٹ نہیں ہے جہاں "کام اتنی اچھی طرح سے کیا جا سکے"۔ اس کے بعد اسٹیمسن سینیٹر ہیری ایس ٹرومین سے ملنے گئے، جنہوں نے قومی سلامتی کی بنیاد پر کمیٹی کی تحقیقات سے ہینفورڈ سائٹ کو ہٹانے پر اتفاق کیا۔ مارچ اور اکتوبر 1943 کے درمیان، بستیاں اوسطا 108 ماہانہ تھیں۔ سزا کا پہلا مقدمہ 7 اکتوبر کو شروع ہوا۔ ٹرائل جیوریز بڑی حد تک یاکیما سے لیے گئے تھے، جہاں زمین کی پیداواری صلاحیت اور قیمتیں بہت زیادہ تھیں، اور انہوں نے فیڈرل لینڈ بینک کے تشخیص کاروں پر عدم اعتماد کیا۔ ریاست واشنگٹن میں معمول کے طریقہ کار کے تحت، انہوں نے فیصلے کے تحت علاقوں کا دورہ کیا، اور ڈوپونٹ شناختی بیج والے کارکنوں کو دیکھنے سے یہ افواہیں پھیل گئیں کہ اس منصوبے کی کوئی فوجی اہمیت نہیں ہے اور حکومت نجی کاروبار کے فائدے کے لیے نامور ڈومین کا استعمال کر رہی ہے۔ جیوریوں کو زمینداروں کے دعووں سے ہمدردی تھی اور جو ادائیگیاں دی گئیں وہ تشخیص سے کافی زیادہ تھیں۔ اکتوبر 1943 سے اپریل 1944 تک بستیوں کی شرح گر کر اوسطا سات ماہ فی ماہ رہ گئی۔ گرووز کو خدشہ ہو گیا کہ ٹرائلز اور جیوریوں کے ذریعے ٹریکٹس کے معائنے سے پیدا ہونے والی عوامی توجہ جہاں اب تعمیر شروع ہو رہی تھی، منصوبے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ انہوں نے محکمہ انصاف میں لینڈ ڈویژن کے انچارج اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نارمن ایم لٹل کے ساتھ، عدالت سے باہر تصفیے کو آسان بنانے کے لیے قیمتوں میں ایڈجسٹمنٹ کرنے میں اضافی لچک اور اضافی ججوں کے ساتھ دوسری عدالت کے قیام کا انتظام کیا۔ یاکیما کے کمرہ عدالت میں ایئر کنڈیشنگ نصب کی گئی تھی تاکہ موسم گرما کے مہینوں میں مقدمات کی سماعت کی جا سکے۔ لٹل کو یقین ہو گیا کہ مسئلے کی جڑ ناقص تشخیص ہے، اور 13 اکتوبر 1944 کو، وہ یاکیما کی عدالت میں پیش ہوئے اور شویلنباخ سے کہا کہ وہ مذمت کے تمام مقدمات کو اس وقت تک روک دیں جب تک کہ محکمہ انصاف 700 سے زیادہ ٹریکٹس کی دوبارہ تشخیص نہ کر سکے جو ابھی تک تصفیے کے منتظر ہیں۔ انڈر سکریٹری آف وار، رابرٹ پی پیٹرسن نے اٹارنی جنرل فرانسس بڈل کو سخت الفاظ میں خط بھیجا۔ اس سے لینڈ ڈویژن کی انتظامیہ پر بڈل اور لٹل کے درمیان ایک دیرینہ تنازعہ شروع ہوا، اور بڈل نے لٹل سے استعفی طلب کیا۔ جب یہ آنے والا نہیں تھا، تو اس نے روزویلٹ سے 26 نومبر کو لیٹل کو عہدے سے ہٹا دیا۔ جب 31 دسمبر 1946 کو مین ہیٹن پروجیکٹ ختم ہوا تو ابھی بھی 237 علاقے آباد ہونے باقی تھے۔ مجموعی طور پر زمین کے حصول پر خرچ کیا گیا۔ ہانفورڈ، وائٹ بلفس اور قریبی بستیوں کے تقریبا 1,500 باشندوں کے ساتھ ساتھ واناپم لوگوں، یاکیما قوم کے کنفیڈریٹڈ قبائل اور بینڈ، اماتیلا انڈین ریزرویشن کے کنفیڈریٹڈ قبائل، اور نیز پرس قبیلے کو بھی منتقل کر دیا گیا۔ مقامی امریکی اکتوبر میں وائٹ بلفس کے قریب دریائے کولمبیا میں دو یا تین ہفتوں تک ماہی گیری کے عادی تھے۔ انہوں نے جو مچھلی پکڑی تھی اسے سکھایا گیا اور سردیوں کے لیے کھانا فراہم کیا گیا۔ انہوں نے سالانہ نقد ادائیگی کی پیشکش کو مسترد کر دیا، اور چیف جانی بک کے ساتھ معاہدہ کیا گیا جس میں بک اور اس کے دو معاونین کو سائٹ پر مچھلی پکڑنے کے لیے پاس جاری کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس اختیار کو 1944 میں حفاظتی وجوہات کی بنا پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ میتھیاس نے مقامی امریکیوں کو یقین دلایا کہ ان کی قبروں کے ساتھ احترام کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، لیکن واناپم کے لوگوں کو قبرستانوں تک رسائی کی اجازت دینے میں 15 سال لگیں گے۔ 1997 میں، بزرگوں کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ بچوں اور نوجوان بالغوں کو سال میں ایک بار ان کے مقدس مقامات کے بارے میں جاننے کے لیے اس جگہ پر لائیں۔ ٹاؤن شپ ہینفورڈ میتھیاس اور چرچ نے 2 مارچ 1943 کو ولمنگٹن میں ملاقات کی، اور ہینفورڈ انجینئر ورکس کی ترتیب کا خاکہ تیار کیا۔ عام طور پر اس طرح کے الگ تھلگ علاقے میں ترقی کے لیے، ملازمین کو سائٹ پر جگہ دی جائے گی، لیکن اس معاملے میں سیکیورٹی اور حفاظتی وجوہات کی بنا پر انہیں کم از کم دور رکھنا مناسب تھا۔ یہاں تک کہ تعمیراتی افرادی قوت کو بھی سائٹ پر نہیں رکھا جا سکا، کیونکہ اسٹارٹ اپ ٹیسٹنگ کے دوران کچھ پلانٹ آپریشن کرنا پڑے گا۔ آرمی اور ڈوپونٹ انجینئروں نے دو کمیونٹیز بنانے کا فیصلہ کیا: ایک عارضی تعمیراتی کیمپ اور ایک زیادہ کافی آپریٹنگ گاؤں۔ ہر عمارت کی جگہ پر عارضی تعمیراتی کیمپ بنانے کے بجائے، تمام مقامات کی خدمت کے لیے ایک بڑا کیمپ ہوگا۔ موجودہ دیہاتوں کے مقامات پر ان کا پتہ لگا کر تعمیر میں تیزی لائی گئی، جہاں وہ پہلے سے موجود عمارتوں، سڑکوں اور یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ڈوپونٹ اور ہینفورڈ انجینئر ورکس کے انجینئروں نے ہانفورڈ گاؤں کی جگہ پر عارضی تعمیراتی کیمپ کا پتہ لگانے کا فیصلہ کیا، جس کی آبادی تقریبا 125 تھی۔ یہ قریب ترین پروسیس ایریا سائٹ سے تھا، جسے اسٹارٹ اپ میں کافی دور سمجھا جاتا تھا۔ اسے کونیل-یاکیما ریاستی شاہراہ پاسکو-وائٹ بلفس روڈ، اور شکاگو، ملواکی، سینٹ پال اور پیسیفک ریلوے کی ایک برانچ لائن کے ذریعے خدمات فراہم کی گئیں۔ بجلی پیسیفک پاور اینڈ لائٹ کمپنی کے سب اسٹیشن سے اور پانی مقامی کنوؤں سے دستیاب تھا۔ کمیونٹی سہولیات میں اسٹورز، دو فروٹ پیکنگ گودام، ایک اسٹاک یارڈ، ایک مشترکہ گریڈ اور ہائی اسکول، اور ایک چرچ شامل تھے۔ گرووز نے مارچ 1943 میں اس جگہ کا معائنہ کیا۔ چونکہ ڈوپونٹ اور میٹالرجیکل لیبارٹری نے ری ایکٹروں یا پروسیسنگ پلانٹس کے ڈیزائن پر ابھی زیادہ پیش رفت نہیں کی تھی، اس لیے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی تعمیر کے لیے کتنے تعمیراتی کارکنوں کی ضرورت ہوگی۔ ٹاؤن پلاننگ اس مفروضے پر آگے بڑھی کہ تعمیر کے لیے 25,000 سے 28,000 کارکنوں کی ضرورت ہوگی، جن میں سے نصف کیمپ میں رہیں گے، لیکن ڈوپونٹ نے کیمپ کو توسیع کی اجازت دینے کے لیے ڈیزائن کیا۔ یہ دانشمندانہ ثابت ہوا ؛ بالآخر کارکنوں کی تقریبا دوگنا تعداد درکار ہوگی، اور آس پاس کی برادریوں کی کارکنوں کو جذب کرنے کی صلاحیت محدود تھی۔ کیمپ میں تین قسم کی رہائش فراہم کی گئی تھی: بیرک، جھونپڑیاں اور ٹریلر پارکنگ۔ پہنچنے والے پہلے کارکن لکڑی کے فرش اور اطراف کے ساتھ 125 امریکی فوج کے اہرام خیموں میں رہتے تھے جب کہ انہوں نے پہلی بیرک کھڑی کی تھی۔ دو قسم کی بیرک کھڑی کی گئیں: خواتین کے لیے دو ونگ بیرک اور مردوں کے لیے چار ونگ بیرک۔ سفید فام اور غیر سفید فام لوگوں کی الگ الگ بیرک تھیں۔ بیرکوں کی تعمیر 6 اپریل 1943 کو شروع ہوئی اور بالآخر 195 بیرکوں کو کھڑا کیا گیا، جن میں سے آخری 27 مئی 1944 کو مکمل ہوا۔ سفید فام مردوں کے لیے 110، سیاہ فام مردوں کے لیے 21، سفید فام خواتین کے لیے 57 اور سیاہ فام خواتین کے لیے سات تھے۔ سب کو رہائش کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور ایک سفید فام خواتین ونگ کو خواتین کی آرمی کور کے حوالے کر دیا گیا۔ بیرکوں میں 29,216 کارکن رہ سکتے تھے۔ جیسے ہی سہولیات کی تعمیر شروع ہوئی، گرووز نے جھونپڑیاں خرید کر بیرکوں پر کام کرنے والے تعمیراتی کارکنوں کو رہا کر دیا۔ یہ سادہ، پہلے سے تیار کردہ پلائیووڈ اور سیلوٹیکس رہائش گاہیں تھیں جو ہر ایک میں دس سے بیس کارکنوں کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ گرم کرنے کے لیے، ان کے پاس ہر یونٹ میں لکڑی یا کوئلے سے جلانے والا چولہا تھا۔ مجموعی طور پر، سیئٹل میں پیسیفک ہٹس کمپنی سے 820 ڈبل ہٹس اور 272 سنگل ہٹس خریدی گئیں۔ 27 فروری اور 15 جولائی 1944 کے درمیان تعمیر کیے گئے، ان کے قبضے میں 7,120 سفید فام مرد اور 2,714 سیاہ فام مرد تھے۔ ان کے درمیان، بیرکوں اور جھونپڑیوں میں 39,050 کارکن تھے۔ بہت سے کارکنوں کے پاس اپنے ٹریلر تھے، جو اپنے خاندانوں کو جنگ کے وقت کی ایک تعمیراتی نوکری سے دوسرے کام میں لے جاتے تھے۔ سات ٹریلر کیمپ قائم کیے گئے، جن میں 3,639 لاٹس تھے، جن میں سے 45 کے علاوہ سبھی تعمیراتی کام کے عروج کے دوران قبضے میں تھے، اور ان میں 12,08 لوگ رہ رہے تھے۔ رہائش کے علاوہ، ہینفورڈ کیمپ میں دیگر عمارتیں اور سہولیات موجود تھیں۔ میس ہال اور تفریحی ہال ڈوپونٹ کے ذیلی معاہدے کے تحت اولمپک کمشنر کمپنی کے ذریعے چلائے جاتے تھے۔ اصل کریانہ اور کپڑوں کی دکانیں چلتی رہیں، اور ڈوپونٹ نے دیگر اسٹورز کو لیز پر دیا، جن کی تعداد وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ نجی آپریٹرز کو بڑھ گئی۔ ہینفورڈ کیمپ میں دو گیراج اور سروس اسٹیشن، ایک لانڈری، ایک بینک، ایک پوسٹ آفس اور ایک بس اسٹیشن تھا۔ وہاں ایک ہسپتال، گرجا گھر، ایک لائبریری، اور پولیس اور فائر اسٹیشن تھے۔ مین ہیٹن ڈسٹرکٹ کے آنے سے پہلے، اسکول میں تقریبا 65 طلباء تھے۔ جب 14 ستمبر 1943 کو موسم خزاں کی مدت شروع ہوئی تو اس میں 560 طلباء اور 18 اساتذہ تھے۔ 1943-1944 تعلیمی سال میں 1,891 طلباء اور 38 اساتذہ تھے۔ یہ سال اس کا آخری سال تھا ؛ اسکول 13 فروری 1945 کو بند ہوا۔ یہاں ایک ہوائی اڈہ بھی تھا جس کا بلیک ٹاپ رن وے چوڑا اور لمبا تھا۔ جب کیمپ میں توسیع ہوئی تو ہوائی اڈے کو ہانفورڈ کے مغرب میں ایک نئی جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ نئے ہوائی اڈے کے دو رن وے تھے، ایک شمال-جنوب اور دوسرا مشرق-مغرب میں منسلک تھا۔ دونوں چوڑے تھے، لیکن شمال-جنوب رن وے لمبا اور صرف مشرق-مغرب لمبا تھا۔ اس نے ہوائی اڈے کو ایئر ایکسپریس شپمنٹ لے جانے والے ایئر ٹرانسپورٹ کمانڈ کے طیاروں کو سنبھالنے کے قابل بنایا۔ ہوائی اڈے کی عمارتیں دو ہینگر اور ایک جھونپڑی پر مشتمل تھیں، اور وہاں برقی ایندھن کے پمپ تھے۔ فروری 1945 میں تعمیر کی تکمیل کے ساتھ کیمپ کی آبادی میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ انتظامی اور سروس دفاتر کو رچلینڈ منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی اور حفاظتی وجوہات کی بناء پر، غیر آپریٹنگ اہلکاروں کا محدود علاقے سے باہر واقع ہونا مطلوب تھا، لہذا ہنگامی تعمیر کی ضرورت پڑنے کی صورت میں صرف ایک ہزار آدمیوں کے لیے ایک بقیہ کیمپ چھوڑ کر ہینفورڈ تعمیراتی کیمپ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایریا انجینئر کے دفتر نے دوبارہ استعمال کے لیے تمام برقی اور مکینیکل آلات کو ہٹا دیا، لیکن اس کا زیادہ تر حصہ ہینفورڈ انجینئر ورکس کی ضروریات کے لیے اضافی تھا اور اسے یا تو مین ہیٹن پروجیکٹ کے دیگر مقامات پر بھیج دیا گیا یا ٹھکانے لگا دیا گیا۔ انہدام کا معاہدہ ڈیٹرائٹ کی موہاک ریکنگ اینڈ لامبر کمپنی کو دیا گیا، جس نے سب سے کم بولی لگائی۔ مسمار کرنے کا کام جنوری 1946 میں شروع ہوا اور اس میں بارہ ماہ لگنے کی توقع تھی۔ زیادہ سے زیادہ 363 کارکنوں کو ملازمت دی گئی۔ بچائے گئے سامان میں لکڑی، لکڑی کے اسٹیو اور اسٹیل کے پانی کے پائپ، اسٹیل کے بھاپ کے پائپ اور پلاسٹر بورڈ شامل ہیں۔ 31 دسمبر 1946 تک ہینفورڈ تعمیراتی کیمپ کی کل لاگت تھی۔ رچلینڈ رچلینڈ کو آپریٹنگ گاؤں کے مقام کے طور پر منتخب کیا گیا تھا۔ پروجیکٹ انجینئرز نے بینٹن سٹی، واشنگٹن پر بھی غور کیا۔ یہ زیادہ موزوں تھا، لیکن ابتدائی طور پر حاصل کردہ علاقے کا حصہ نہیں تھا، اور حفاظتی وجوہات کی بناء پر یہ مطلوب تھا کہ آپریٹنگ گاؤں کو محدود علاقے کے اندر رکھا جائے۔ مین ہیٹن ڈسٹرکٹ اس علاقے کو حاصل کر سکتا تھا لیکن پہلے سے جاری اراضی کے حصول کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے اس کے بجائے رچ لینڈ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، جو پہلے ہی حاصل کیا جا رہا تھا۔ رچلینڈ ری ایکٹر سائٹس سے تقریبا پڑا ہوا تھا۔ گاؤں کی آبادی تقریبا 250 تھی، لیکن یہ چھوٹے کھیتوں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے اس جگہ کی آبادی تقریبا 600 تھی۔ رچلینڈ کے شہریوں کو اپنے گھر خالی کرنے کے لیے 15 نومبر 1943 تک کا وقت دیا گیا تھا۔ گاؤں کے منصوبے میں ابتدائی طور پر 6,500 افراد پر مشتمل گاؤں کا مطالبہ کیا گیا تھا، جسے 7,500 تک بڑھایا جا سکتا ہے، اس مفروضے کی بنیاد پر کہ 30 سے 40 فیصد آپریٹنگ ملازمین آس پاس کی برادریوں میں رہیں گے۔ ان برادریوں کی تعداد کو جذب کرنے میں ناکامی جلد ہی ظاہر ہو گئی، اور ستمبر 1943 میں رچلینڈ کا سائز 16,000 مقرر کیا گیا۔ ڈوپونٹ نے گاؤں کی تعمیر کا معاہدہ ٹینڈر پر ڈال دیا، اور معاہدہ سب سے کم بولی لگانے والے جی البن پیرسن کو 16 مارچ 1943 کو دیا گیا۔ پیہرسن نے پاسکو ہائی اسکول میں ایک دفتر کھولا۔ انہوں نے اس وقت کے کیپ کاڈ اور رانچ طرز کے ہاؤس ڈیزائن فیشنوں پر مبنی معیاری ہاؤس ڈیزائنوں کا ایک سلسلہ تیار کیا۔ جبکہ ہینفورڈ تعمیراتی کیمپ میں گرڈ کی ترتیب تھی، رچلینڈ کے رہائشی علاقوں میں مڑے ہوئے سڑکیں اور کل-ڈی-سیکس تھے۔ جہاں ممکن ہو وہاں موجودہ سایہ اور پھلوں کے درختوں کو برقرار رکھا گیا۔ اوک رج اور لاس الاموس کے برعکس، رچلینڈ اونچی تار باڑ سے گھرا ہوا نہیں تھا۔ چونکہ یہ کھلا تھا، میتھیاس نے ڈوپونٹ سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اسے صاف ستھرا رکھا گیا ہے۔ پیہرسن نے رفتار اور کارکردگی کی ضرورت کو قبول کیا، لیکن 20 ویں صدی کے آخر میں کمیونٹی کے ماڈل کے بارے میں ان کا وژن گرووز سے مختلف تھا۔ مثال کے طور پر، گرووز ڈسپلے ونڈوز والے اسٹورز کے مخالف تھے، جو ان کے خیال میں ونڈو شاپنگ اور امپلس خریداری کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ فوجی چوکیوں پر مفید پوسٹ ایکسچینج کی طرح نظر آئیں۔ اس میں، اور بہت سی دوسری چیزوں میں، پیہرسن کو بالآخر اپنا راستہ مل گیا، کیونکہ ڈوپونٹ اس کا گاہک تھا، فوج نہیں۔ نتیجہ اس کے وژن اور گرووز کے وژن کے درمیان ایک سمجھوتہ تھا، حالانکہ مؤخر الذکر کے مقابلے میں سابقہ کے قریب تھا۔ گرووز چاہتے تھے کہ مکانات ایک دوسرے کے قریب ہوں، تاکہ رہائشی سہولیات تک پیدل جا سکیں، لیکن پیہرسن نے انہیں وسیع و عریض جگہیں دیں، اس لیے کاروں اور بسوں کی ضرورت تھی۔ تجارتی اداروں کی ابتدائی فہرست میں ایک شاپنگ سینٹر شامل تھا، لیکن صرف دو کھانے کی دکانیں، جن میں سے ہر ایک میں خوردہ جگہ تھی۔ جیسے جیسے شہر کا سائز بڑھتا گیا، پیہرسن گرووز کو مزید دکانوں کی اجازت دینے کے لیے راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہر معاملے میں اسے یہ ظاہر کرنے کے لیے ڈیٹا فراہم کرنا پڑا کہ زیر بحث اسٹیبلشمنٹ رچلینڈ کے سائز کے گاؤں کے لیے موزوں ہے۔ نتیجے میں ہونے والے سمجھوتے سے رچلینڈ کو کئی سالوں تک ناکافی فٹ پاتھ، اسٹورز اور دکانیں، کوئی شہری مرکز نہیں، اور ایسی سڑکیں جو بہت تنگ تھیں۔ یہ امید کی جارہی تھی کہ موجودہ تجارتی اداروں کو دوبارہ استعمال کیا جاسکتا ہے، اور انہیں حصول کے بعد تجارت جاری رکھنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن زیادہ تر بہت چھوٹے یا بہت خراب حالت میں پائے گئے۔ کئی کو دوسرے استعمال میں تبدیل کر دیا گیا۔ زیادہ تر نئے تجارتی ادارے 15 فروری 1945 تک مکمل ہو گئے۔ اسی طرح یہ امید کی جاتی تھی کہ موجودہ رہائش گاہوں کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سی خراب حالت میں تھیں، اور ان کی تزئین و آرائش پر نئے مکانات کی تعمیر سے زیادہ لاگت آتی۔ فروری 1945 تک، اصل رہائش گاہوں میں سے صرف 25، جنہیں ٹریکٹ ہاؤسز کے نام سے جانا جاتا ہے، اب بھی استعمال میں تھے۔ اس منصوبے میں تقریبا 1,800 پہلے سے تیار شدہ مکانات شامل کیے گئے۔ ان کی تیاری کے لیے ذمہ دار کمپنی، پریفابریکیٹڈ انجینئرنگ کے پاس ٹولڈو، اوریگون میں واقع اپنے پلانٹ سے انہیں رچلینڈ منتقل کرنے کے لیے سامان نہیں تھا، اس لیے اس نے ایسا کرنے کے لیے شکاگو میں مقیم ایک فرم کی خدمات حاصل کیں۔ ذیلی ٹھیکیدار نے جنگ کے وقت کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی جس میں کمپنی کو مقامی ڈرائیوروں کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت تھی، اور انٹرنیشنل برادرڈ آف ٹیمسٹرز، جس نے حفاظتی مسائل کا حوالہ دیا۔ متھیاس نے پہلے سے تیار شدہ مکانات کو ریل کے ذریعے پہنچانے کا انتظام کیا، جس کی قیمت زیادہ تھی۔ انہوں نے اپریل 1944 میں یونین کے ساتھ ایک سمجھوتے پر بات چیت کی، لیکن آفس آف ڈیفنس ٹرانسپورٹیشن اور انٹرسٹیٹ کامرس کمیشن ایک اور معاملہ تھا، اور پریفابریکیٹڈ انجینئرنگ کو ایک زیادہ مہنگی مقامی فرم کی خدمات حاصل کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جب مئی 1944 میں پہلے سے تیار شدہ گھروں میں سے آخری کا آرڈر دیا گیا، تب تک زیادہ تر دستیاب مقامات ختم ہو چکے تھے، اور پہلے سے تیار شدہ مکانات رچلینڈ کے مغربی حصے میں ایک ساتھ جمع ہو چکے تھے۔ جنگی وقت میں سامان منتقل کرنے کے لیے ہٹانے والے کی خدمات حاصل کرنا مشکل تھا، رہائش گاہوں بشمول پہلے سے تیار شدہ مکانات کو بنیادی سامان فراہم کیا جاتا تھا، جس میں ریفریجریٹر، برقی چولہا اور برقی گرم پانی کا نظام شامل تھا۔ رہائشیوں نے گھر کے سائز اور قسم کے لحاظ سے ماہانہ کرایہ $80 ادا کیا۔ گھروں کے علاوہ مردوں کے لیے آٹھ اور خواتین کے لیے سترہ ہاسٹل تھے۔ پہلے انیس تعمیر شدہ کمروں میں سنگل اور ڈبل کمرے تھے، لیکن آخری چھ میں صرف ڈبل کمرے تھے۔ ان میں 1,000 افراد کے لیے رہائش فراہم کی گئی۔ ہاسٹل کے رہائشیوں نے فی ماہ $22.50 تک ادائیگی کی۔ ہاؤسنگ اسائنمنٹس ملازم کے عہدے پر مبنی تھے۔ اس وقت تین بیڈروم والے مکانات کو عیش و عشرت سمجھا جاتا تھا، اور گرووز دو بیڈروم والے مکانات چاہتے تھے۔ لیکن ڈوپونٹ نے استدلال کیا کہ ملازمین کا ایک چوتھائی حصہ منتظمین یا تکنیکی عملہ ہوگا، جو بڑے گھروں کی ضمانت دیتے ہیں۔ وہ ایک مخصوص قیمت کے مکانات کو ایک ساتھ جمع کرنے کے خیال سے حیران تھا، لہذا ایک مخصوص عہدے کے ملازمین ایک ہی محلے میں رہیں گے۔ گرووز کے لیے یہ ریاستہائے متحدہ میں سماجی طبقے کا ایک واضح دعوی تھا، لیکن ڈوپونٹ کا اپنا راستہ تھا، اور بہترین مکانات دریا کے محاذ کے ساتھ انتہائی مطلوبہ جگہوں پر بنائے گئے تھے۔ جنوری 1944 میں آپریٹنگ اہلکاروں کی آمد شروع ہونے کے بعد رچلینڈ کی آبادی میں شاندار اضافہ ہوا، جو سال کے وسط میں 17,000 کی چوٹی پر پہنچ گئی جب تعمیر اور اسٹارٹ اپ اوور لیپ ہوئے۔ اس کے بعد سال کے آخر تک یہ کم ہو کر 15,000 رہ گئی جب تعمیراتی مزدور چلے گئے۔ حصول سے پہلے رچلینڈ میں 320 طلباء کے لیے ایک ایلیمنٹری اسکول اور 100 طلباء کے لیے ایک ہائی اسکول تھا۔ 16 مارچ 1943 کو ایک اضافی 16 کمروں والے ابتدائی اسکول کی اجازت دی گئی، پھر تیسرا اور چوتھا۔ اصل ہائی اسکول 1943-1944 تعلیمی سال میں استعمال کیا گیا تھا، لیکن یہ بہت چھوٹا پایا گیا۔ جولائی 1943 میں ایک نئے کی اجازت دی گئی، اور 1944 میں اس میں توسیع کی گئی۔ چار ابتدائی اسکولوں اور ہائی اسکول میں 1,900 طلباء کے لیے سہولیات موجود تھیں۔ بجلی پیسیفک پاور اینڈ لائٹ کمپنی کی 66 کلو وولٹ لائن سے نکالی گئی تھی۔ دو 5000 کلو واٹ اور ایک 10,000 کلو واٹ کا سب اسٹیشن بنایا گیا۔ رچلینڈ کے وسطی حصے میں اسٹریٹ لائٹس تھیں لیکن بیرونی حصوں میں صرف چوراہوں پر روشنی فراہم کی جاتی تھی۔ سڑکیں ڈامر سے بند مکادم سے پکی ہوئی تھیں۔ روزانہ ہینڈل کرنے کے لیے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بنایا گیا ؛ اس کی صلاحیت کو دوگنا کرنا پڑا۔ پانی کنوؤں سے نکالا جاتا تھا (دریائے کولمبیا سے پمپ کرنے کے بجائے) اور ذخائر میں ڈالا جاتا تھا۔ جب پانی کی سطح کم ہونا شروع ہوئی تو رچلینڈ کے آس پاس کے کھیتوں کو برقرار رکھنے کے لیے آبپاشی کے نظام سے پانی بھر گیا۔ 31 دسمبر 1946 تک رچلینڈ گاؤں کی کل لاگت تھی۔ مین ہیٹن ڈسٹرکٹ اور ڈوپونٹ نے یونائیٹڈ سٹیٹس ایمپلائمنٹ سروس اور وار مین پاور کمیشن کی مدد سے تعمیراتی افرادی قوت کی بھرتی کا آغاز کیا۔ ڈوپونٹ نے کارکنوں کے لیے ایک غیر متعینہ "جنگی تعمیراتی منصوبے" کے لیے اشتہار دیا، جس میں "اجرت کا پرکشش پیمانہ" پیش کیا گیا۔ یومیہ نرخ دوسری جگہوں کے مقابلے زیادہ تھے: ہینفورڈ میں غیر ہنر مند مزدور اوسطا 8 ڈالر یومیہ کماتے تھے () جب کہ ملک میں دوسری جگہوں پر 3 سے 4 ڈالر معمول کے مطابق تھے۔ ہنر مند پائپ فٹرز اور الیکٹریشنز 15 ڈالر یومیہ کماتے تھے جب کہ 10 ڈالر معمول کے مطابق تھے۔ 1943 اور 1946 کے درمیان، بھرتی کرنے والوں نے 262,040 لوگوں کا انٹرویو کیا اور ان میں سے 94,307 افراد کی خدمات حاصل کیں۔ ہینفورڈ انجینئر ورکس کے اعلی معیارات تھے۔ ویلڈر کے طور پر خدمات حاصل کرنے والوں کو پندرہ سال پرانے کام کے ریکارڈ اور ملازمت کے حوالہ جات پیش کرنے ہوتے تھے اور پھر ایک ایسا امتحان پاس کرنا ہوتا تھا جس میں 80 فیصد درخواست دہندگان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ عیب دار ویلڈ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ایک بار ری ایکٹروں کے فعال ہونے کے بعد، ان کے ویلڈڈ جوڑوں تک رسائی ناممکن ہو گئی تھی۔ 21 جون 1944 کو تعمیراتی افرادی قوت 45,096 کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ تقریبا تیرہ فیصد خواتین تھیں، اور 16.45 فیصد غیر سفید فام تھیں۔ افریقی نژاد امریکی الگ الگ کوارٹرز میں رہتے تھے، ان کے اپنے میس اور تفریحی علاقے تھے، اور انہیں سفید فام کارکنوں سے کم تنخواہ دی جاتی تھی۔ اگرچہ ڈوپونٹ نے کچھ تعمیراتی کارکنوں کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق کیا، لیکن اس کا انہیں آپریٹنگ اہلکاروں کے طور پر رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ تمام کارکن سفید فام تھے اور زیادہ تر پروٹسٹنٹ تھے۔ تمام 1,532 آپریٹنگ اہلکاروں نے اس سے پہلے ڈوپونٹ کے لیے کام نہیں کیا تھا، لیکن زیادہ تر کولوراڈو، الینوائے، ٹینیسی اور یوٹاہ کے ڈوپونٹ آرڈیننس پلانٹس سے آئے تھے، جہاں 1943 کے دوران پیداوار کو کم کیا گیا تھا یا روک دیا گیا تھا۔ کچھ کو اوک رج یا میٹالرجیکل لیبارٹری میں خصوصی تربیت دی گئی۔ نصف سے زیادہ 38 سال کی زیادہ سے زیادہ ڈرافٹ عمر کے تھے، اور تعمیراتی افرادی قوت میں 18 سے 26 سال کی عمر کے 3,705 مردوں میں سے تین چوتھائی کو سلیکٹو سروس سسٹم کے ذریعہ 4-ایف کے طور پر درجہ بند کیا گیا تھا، اور خدمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ فوج کے کم از کم معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ مین ہیٹن ڈسٹرکٹ نے کلیدی اہلکاروں کے لیے چھوٹ کے لیے مقامی ڈرافٹ بورڈز کے ساتھ بھی انتظام کیا۔ ایریا انجینئر کے دفتر کے سلیکٹو سروس سیکشن نے چھوٹ کے لیے 14,701 درخواستوں کو سنبھالا اور 50 فیصد کی منظوری دی گئی۔ یہ متھیاس کے دستخط شدہ خط کے ساتھ ڈرافٹ بورڈ کو بھیجے گئے تھے۔ کارکنوں کی بھرتی ایک مسئلہ تھا ؛ انہیں برقرار رکھنا دوسرا مسئلہ تھا۔ ٹرن اوور ایک سنگین مسئلہ تھا۔ گرووز ایگزٹ انٹرویوز کو لازمی قرار دینے کے لیے کافی فکر مند تھے۔ ان سے پتہ چلا کہ عدم اطمینان کی بنیادی وجوہات الگ تھلگ جگہ، کام کرنے کے خراب حالات، اور یہ احساس کہ یہ کام جنگی کوششوں کے لیے اہم نہیں تھا، مین ہیٹن پروجیکٹ کے ارد گرد کی رازداری کا نتیجہ تھا۔ کارکنوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، میتھیاس نے ساڑھے پانچ دن اور پھر چھ دن کا کام کا ہفتہ قائم کیا۔ مزدور دن میں دس گھنٹے کام کرتے تھے۔ تعمیراتی افرادی قوت میں غیر حاضری کے خلاف آٹھ ہفتوں کی مہم نے نومبر 1943 میں غیر حاضری کی شرح کو 9.8 فیصد سے کم کر کے ستمبر 1944 میں 5.3 فیصد کر دیا۔ بعض مہارتوں کی بہت زیادہ مانگ تھی۔ ایک پائپ فٹنگ تھی ؛ ری ایکٹروں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی تھی، اور کیمیائی علیحدگی کے پلانٹس پائپوں میں مواد کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقل کرتے تھے۔ کام اعلی ترین معیار کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ایک بار تابکار مادے متعارف ہونے کے بعد، پائپوں کی مرمت کرنا بہت خطرناک ہوگا۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پلمبرز اینڈ پائپ فٹرز کے ساتھ انتظامات کیے گئے تھے کہ اگر کوئی باب ہینفورڈ انجینئر ورکس کے لیے بیس یا اس سے زیادہ پائپ فٹر دستیاب کر سکتا ہے تو ایئر ٹرانسپورٹ کمانڈ انہیں ان کی آبائی ریاست سے اڑائے گی۔ اگست 1944 میں مین ہیٹن ڈسٹرکٹ نے اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے فوج سے 198 ہنر مند پائپ فٹرز کو فرلو کرنے کا انتظام کیا۔ اسٹمسن نے واضح کیا کہ وہ محدود خدمات کے اہلکار ہیں جو بیرون ملک خدمات کے اہل نہیں ہیں۔ انہیں ذخائر میں منتقل کر دیا گیا اور پائپنگ ذیلی ٹھیکیدار نے انہیں عام شہریوں کے طور پر لے لیا۔ ان میں سے پہلا 1 ستمبر کو ہینفورڈ انجینئر ورکس پہنچا۔ ایک حادثے کے بعد جس میں سات کارکنوں کی موت ہو گئی جب ایک ٹینک کو کرین سے گرا دیا گیا، یونین نے مقامی نمائندگی طلب کی۔ گرووز نے اس درخواست کو مسترد کر دیا، لیکن میتھیاس نے یونین کی جانب سے یونین کے واجبات وصول کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس سے کارکنوں کو ہڑتال کرنے سے باز نہیں آیا، اور جنگلی کتوں کی ہڑتالوں اور رکنے کا سلسلہ جاری رہا۔ بہر حال، ہینفورڈ انجینئر ورکس کا صنعتی تعلقات کا ریکارڈ اچھا تھا۔ دسمبر 1943 اور دسمبر 1946 کے درمیان تعمیراتی افرادی قوت کے ذریعہ کام کیے گئے 126,265,662 افرادی گھنٹے میں سے 15,060 افرادی گھنٹے (0.011 فیصد) رکنے کی وجہ سے ضائع ہوئے، اور ان میں سے 205 انتظامیہ کے ساتھ تنازعات تھے ؛ باقی 14,855 افرادی گھنٹے دائرہ اختیار کے تنازعات کی وجہ سے ضائع ہوئے۔ مزدوری کا ایک اور ذریعہ قیدی تھے۔ مین ہیٹن ڈسٹرکٹ نے فیڈرل جیل انڈسٹریز کے ساتھ میک نیل آئی لینڈ جیل سے قیدیوں کے ذریعہ فصلوں کی کٹائی کا انتظام کیا۔ زیادہ تر ایماندار اعتراض کرنے والے تھے۔ ان کے لیے ایک خصوصی کیمپ قائم کیا گیا تھا جس کی گنجائش 300 تھی، اور جنگ کے دوران یہ تقریبا ہمیشہ بھرا رہتا تھا۔ انہوں نے کھیتوں کی کٹائی کی، درختوں کی کٹائی کی، پھل کاٹے، فصلوں کی کٹائی کی، اور آبپاشی کے گڑھوں، باڑ اور زرعی املاک کو برقرار رکھا۔ کٹائی کی گئی فصلوں کو جیل کی خوراک میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اضافی اشیاء فروخت کی جاتی تھیں۔ ابتدائی طور پر انہوں نے درمیان میں کھیتی کی، لیکن دسمبر 1944 سے ڈوپونٹ پر تابیاتی خطرات کی وجہ سے کھیتی کے تحت رقبے کو کم کر دیا، اور اکتوبر 1946 تک یہ کم ہو گیا تھا۔ قیدیوں کی تعداد گھٹ کر 120 رہ گئی، کیونکہ جنگ کے اختتام سے قید کیے گئے مخلص اعتراض کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، اور سخت مجرموں کے استعمال سے نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہو گئے۔ ہینفورڈ انجینئر ورکس میں صحت اور حفاظت کے حالات بلاشبہ خطرناک تھے: کارکنوں کو ہائی وولٹیج، زہریلے کیمیکلز اور تابکار مادوں سے نمٹنا پڑا۔ بہر حال، دسمبر 1943 اور دسمبر 1946 کے درمیان، غیر تعمیراتی افرادی قوت کے ذریعہ 0.81 حادثات فی ملین گھنٹے کے ساتھ کام کیا گیا، جس میں ایک ہلاکت بھی شامل تھی، اور 0.26 کی شدت، فی ہزار گھنٹے کام کرنے میں ضائع ہونے والے دنوں میں ماپا گیا۔ یہ اس وقت کی صنعت میں حادثات کی شرح سے کافی کم تھی۔ 1946 میں، ہینفورڈ انجینئر ورکس نے 144 دنوں کے لیے سیدھے کام کی جگہ کے حادثے کے بغیر ایک ایوارڈ جیتا جس میں چوٹ کی وجہ سے وقت ضائع ہوا۔ یہ بالآخر 235 دنوں تک بغیر کسی حادثے کے چلا گیا۔ ہینفورڈ انجینئر ورکس میں طبی پروگرام کی سربراہی ولیم ڈیگیٹ نور ووڈ نے کی تھی۔ انہوں نے میٹالرجیکل لیبارٹری کے ماہر طبیعیات ہربرٹ ایم پارکر کی خدمات حاصل کیں، جو صحت کے ماہر طبیعیات بن گئے۔ نور ووڈ نے کیڈلک ہسپتال کی تعمیر کی نگرانی کی، جس میں عام شہریوں کا عملہ تھا، اور تعمیراتی کارکنوں میں دماغی بخار کے پھیلنے سے نمٹا جس کے نتیجے میں دو اموات ہوئیں۔ پروڈکشن سہولیات میں کام کرنے والے کارکنوں نے فلم بیج ڈوسیمیٹر اور دو چھوٹے آئنائزیشن چیمبر پہنے تھے جنہیں "پنسل" کہا جاتا تھا۔ پنسل کو پڑھا جاتا تھا اور ان کے نتائج روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ کیے جاتے تھے ؛ ہفتہ وار پر ڈوسیمیٹر۔ تابکار آاسوٹوپس، خاص طور پر پلوٹونیم کا پتہ لگانے کے لیے پیشاب کے نمونے لیے گئے۔ کچھ کا پتہ چلا، مقدار تک۔ صرف 200 کے علاقے میں جنوری اور اگست 1944 کے درمیان، ایک ملین سے زیادہ پنسل اور 170,000 ڈوسیمیٹر پر کارروائی کی گئی۔ سہولیات ہینفورڈ انجینئر ورکس کی دسمبر 1942 کی ترتیب نے تین ری ایکٹروں اور دو علیحدگی یونٹوں کے لیے فراہم کیا، جس میں مزید تین ری ایکٹروں اور تیسرا علیحدگی یونٹ شامل کرنے کا اختیار تھا۔ تینوں ری ایکٹروں کو وائٹ بلفس کے آس پاس دریائے کولمبیا کے قریب 100-B، 100-D اور 100-F نامزد تین علاقوں میں واقع ہونا تھا۔ ہر ایک کسی بھی دوسری تنصیب سے واقع تھا۔ تین علیحدگی والے علاقے، 200 ڈبلیو، 200 این اور 200 ای جنوب میں تھے۔ دو علیحدگی یونٹ 200-ڈبلیو پر واقع تھے، ان کے درمیان تقریبا، اور ایک 200-ای پر۔ وہاں ایک اور پروڈکشن سائٹ تھی، 300، جو رچلینڈ کے شمال میں واقع تھی۔ تعمیر کے لیے سب سے زیادہ ترجیح میٹل فیبریکیشن اینڈ ٹیسٹنگ (500) ایریا تھی، کیونکہ اس میں ایسی سہولیات موجود تھیں جن کے بغیر دیگر کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی 41 مستقل عمارتوں اور 19 سہولیات میں وہ شامل تھے جو تعمیر اور کارروائیوں میں استعمال ہونے والے مواد کی جانچ کے لیے اور ری ایکٹروں کے ذریعے استعمال ہونے والے یورینیم ایندھن کے عناصر کو بنانے کے لیے تھے۔ تاہم اس کی صرف تین یا چار عمارتوں کی فوری ضرورت تھی۔ ڈیڈ لائن کو پورا کرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہینفورڈ انجینئر ورکس کا کام نیا تھا، اور اس سے پہلے اس پر بہت کم تجربہ تھا۔ تعمیراتی عمل کے دوران منصوبے تبدیل ہونے کے تابع تھے کیونکہ مزید معلومات حاصل کی گئیں۔ یہ خاص طور پر لیبارٹری ٹیسٹنگ کے علاقوں کے بارے میں سچ تھا۔ یورینیم تقریبا قطر اور لمبے بلٹس کی شکل میں ہینفورڈ انجینئر ورکس پہنچا۔ میٹل فیبریکیشن اینڈ ٹیسٹنگ (500) ایریا میں انہیں ایک غیر فعال آرگان گیس کے ماحول والی بھٹی میں گرم کیا جاتا تھا، اور ہائیڈرولک پریس کے ذریعے ڈائی کے ذریعے نکال کر قطر اور تقریبا لمبی سلاخوں کی تشکیل کی جاتی تھی۔ اس کے بعد انہیں پانی میں بجھا دیا گیا اور گیس کی جیبوں یا یورینیم اور ہائیڈروجن کے مرکبات کی تشکیل کو روکنے کے لیے دوبارہ آرگان کے ماحول میں گرم کیا گیا۔ سلاخوں کو سیدھا کیا جاتا تھا اور لیتھ کے ساتھ ٹکڑوں میں مشین کیا جاتا تھا، جسے "سلگ" کہا جاتا تھا، قطر اور لمبا۔ تین ری ایکٹروں کے ابتدائی چارج کے لیے بیس ہزار سے زیادہ بلٹس کی ضرورت ہوتی تھی، اور ہر ماہ مزید دو ہزار کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ اگلا قدم تھا جس کی وجہ سے سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ یورینیم کو ٹھنڈے پانی کے ذریعے ہونے والے کٹاؤ سے اور ٹھنڈے پانی کو تابکار فشن مصنوعات کے ذریعے آلودگی سے بچانا پڑتا تھا۔ مثالی ڈبہ بند مادے میں پانی کے ذریعے کٹاؤ کے خلاف اعلی مزاحمت، نیوٹرانوں کو جذب کرنے کی کم صلاحیت، اور ٹھنڈے پانی میں حرارت منتقل کرنے کی صلاحیت تھی۔ اس نے مواد کے انتخاب کو ایلومینیم اور ایلومینیم سلکان مرکب تک محدود کر دیا۔ یورینیم پانی کے ساتھ انتہائی رد عمل کا مظاہرہ کرتا تھا، اس لیے کین کو واٹر ٹائٹ ہونا پڑتا تھا۔ درحقیقت، گیس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی مصنوعات کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے اسے ہوا بند ہونا پڑتا تھا۔ اور اسے مضبوط ہونا پڑتا تھا، کیونکہ ایک پھٹنے والا کین نہ صرف فشن مصنوعات کو چھوڑ سکتا ہے، یہ ری ایکٹر میں جام کر سکتا ہے، ٹھنڈے پانی کے بہاؤ کو روک سکتا ہے، اور ری ایکٹر کو مکمل طور پر بند کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ڈوپونٹ نے ہینفورڈ انجینئرنگ ورکس میں اس مسئلے کی تحقیقات کی، جبکہ میٹلجیکل لیبارٹری نے شکاگو میں اس کا مطالعہ کیا۔ یورینیم اتنا رد عمل والا تھا کہ آکسیکرن اس بات سے قطع نظر ہوا کہ ڈبہ بند کرنے کا عمل کتنی ہی تیزی سے لاگو کیا گیا تھا۔ کئی تکنیکوں کو کامیابی کے بغیر آزمایا گیا، کیونکہ وہ مطلوبہ عین مطابق فٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ کیننگ کا کوئی عمل نہ ملنے کی صورت میں غیر بند شدہ سلگوں کے لیے ایک معاہدہ دیا گیا تھا، لیکن یہ غیر ضروری تھا۔ ایک شام ڈوپونٹ کے ریمنڈ گرل اور اس کے معاون ایڈ اسمتھ نے پگھلے ہوئے سولڈر کے غسل میں کیننگ آپریشن کرنے کی کوشش کی، جس سے آکسیجن دور رہ گئی۔ انہوں نے پایا کہ اس سے سلگ کی یکساں حرارت پیدا ہوئی، اور ایلومینیم کے ڈبے کا ایک آرام دہ فٹ، حالانکہ گرمی نے اس میں ایک سوراخ پگھلا دیا۔ لہذا اس تکنیک میں سلگ کو ڈپ کوٹنگ شامل تھی، پہلے 50-50 تانبے کے ٹن کے مرکب کے پگھلے ہوئے غسل میں، پھر ایلومینیم-سلکان مرکب میں سے ایک میں۔ ایلومینیم کے ڈبے کو گرم کیا جاتا تھا اور کیمیائی طور پر صاف کیا جاتا تھا، اور اسے حفاظتی اسٹیل کی آستین میں رکھا جاتا تھا، اور پھر ایک پریس میں، جس میں تھوڑی مقدار میں پگھلی ہوئی ایلومینیم-سلکان مرکب شامل کی جاتی تھی۔ گرم سلگ اور ایلومینیم کی ٹوپی کو پھر اونچے درجہ حرارت پر ڈبے میں دبایا گیا، جس سے زیادہ تر پگھلی ہوئی ایلومینیم-سلکان مرکب دھات کو ہٹایا گیا لیکن کسی بھی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے کافی رہ گیا۔ اس کے بعد ٹوپی کو آرگن کے ماحول میں ڈبے پر ویلڈ کیا گیا۔ سلگ کی پیداوار جون 1944 میں شروع ہوئی اور ستمبر تک پہلے ری ایکٹر کو لوڈ کرنا شروع کرنے کے لیے کافی ڈبے میں بند سلگ جمع ہو چکے تھے۔ اگست 1944 میں، تانبے کے ٹن کے مرکب کے درجہ حرارت کو کم کرکے اس عمل کو بہتر بنایا گیا۔ اس سے قابل قبول ڈبے میں بند سلگوں کی تعداد چند فیصد سے بڑھ کر 75 فیصد سے زیادہ ہو گئی۔ ستمبر میں، ہائیڈرولک پریس کو ایک ایسے عمل کے حق میں ترک کر دیا گیا جس میں سلگ، ڈبے اور ٹاپس کو سولڈر باتھ میں دستی طور پر جمع کیا گیا تھا۔ اس سے قابل قبول ڈبے میں بند سلگوں کی تعداد بڑھ کر نوے فیصد سے زیادہ ہو گئی۔ ڈبے میں بند سلگوں کا وارپس یا نقائص کے لیے بصری معائنہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان کا فراسٹ ٹیسٹ کیا گیا۔ اس میں کاربن ٹیٹراکلورائڈ کے ساتھ سلگ کی صفائی اور سطح پر ہموار سفید فلم تیار کرنے کے لیے ایسینافتین کے تقریبا سنترپت محلول کے ساتھ چھڑکاؤ شامل تھا۔ اگر کوئی عیب تھا، تو پیدا ہونے والی گرمی ایسینافتین کے پگھلنے کے مقام سے اوپر تھی اور یہ عیب کے مقام پر پگھل جاتی تھی۔ اس کے بعد سلگوں کو چالیس گھنٹے تک بھاپ کے سامنے رکھ کر تجربہ کیا گیا۔ ہر 2,000 ٹیسٹ کے لیے ایک سے کم ناقص سلگ پایا گیا۔ عیب دار پائے جانے والوں کی کوٹنگز کو کاسٹک سوڈا اور سوڈیم نائٹریٹ کے مرکب کا استعمال کرتے ہوئے تحلیل کیا گیا، اس کے بعد ہائیڈرو فلورک ایسڈ میں ڈبو دیا گیا اور نائٹرک ایسڈ کے ساتھ آخری بار دھویا گیا۔ ری ایکٹروں پر تابکاری کی تعمیر کا کام اس وقت تک شروع نہیں ہو سکا جب تک کہ ولمنگٹن نے منصوبے جاری نہیں کیے، جو 4 اکتوبر 1943 تک نہیں ہوئے، لیکن انجینئروں کو معلوم تھا کہ انہیں پانی سے ٹھنڈا کیا جائے گا اور 250 میگاواٹ کی رفتار سے چلایا جائے گا۔ اس لیے 27 اگست کو 100-بی کے علاقے میں کولنگ واٹر کی سہولیات پر تعمیر کا آغاز ہوا۔ ری ایکٹر عام طور پر پانی کے ابلتے ہوئے مقام سے بہت نیچے چلتے ہیں، دونوں حفاظت کے لیے اور اس وجہ سے کہ ایلومینیم زیادہ درجہ حرارت پر خراب ہوتا ہے۔ 94 فیصد گرمی ڈبے میں بند سلگوں میں تھی، باقی زیادہ تر گریفائٹ ماڈریٹر میں تھی۔ یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ ہر ری ایکٹر کی ضرورت ہوگی اور تینوں علیحدگی والے علاقوں کو ان کے درمیان دوسرے کی ضرورت ہوگی۔ یہ عام طور پر دس لاکھ کی آبادی والے شہر کے لیے کافی ہوگا۔ تاہم، اگرچہ ری ایکٹر کو ڈھائی سیکنڈ میں بند کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ فشن مصنوعات کے گرنے کی وجہ سے مکمل طاقت والی حرارت کا تقریبا پانچواں حصہ پیدا کرتا رہے گا، جو آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ پانی کا بہاؤ بند نہ ہو۔ اس وجہ سے، کی کل گنجائش کے ساتھ چالیس پمپ نصب کیے گئے تھے۔ اگر بجلی بند ہو جاتی ہے تو بھاپ کے پمپ خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور کافی دیر تک پوری صلاحیت سے پانی فراہم کرتے رہتے ہیں تاکہ منظم طریقے سے بند کیا جا سکے۔ زیر زمین پانی کے استعمال پر غور کیا گیا، جس سے فلٹریشن پلانٹس کی تعمیر کی لاگت میں بچت ہوگی، لیکن ٹیسٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ری ایکٹر کے لیے بھی سپلائی ناکافی تھی۔ اس لیے دریائے کولمبیا سے پانی نکالنا پڑا۔ پانی کی مقدار مچھلیوں کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔ پانی سے طحالب، ٹھوس، گیسوں اور تحلیل شدہ معدنیات کو ہٹانے کے لیے سہولیات فراہم کرنی پڑتی تھیں۔ گرمیوں میں پانی بہت گرم ہوتا تھا، اس لیے ریفریجریشن کی ضرورت ہوتی تھی۔ وقت بچانے کے لیے، اسے تعمیر کیے جانے والے پہلے ری ایکٹر، بی ری ایکٹر سے خارج کر دیا گیا تھا، جو ابتدائی طور پر سردیوں کے مہینوں میں کام کرتا تھا جب پانی کو ریفریجریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہیلیم کو ری ایکٹروں کے ذریعے ایک اضافی غیر نیوٹران جذب کرنے والا کولینٹ اور ری ایکٹر کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت کے فرق کو کم کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کرنے کے لیے گردش کیا گیا تھا۔ سلیکا جیل کا استعمال کرتے ہوئے ہیلیم سے نمی کو ہٹا دیا گیا اور چارکول فلٹر سے گزر کر نجاست کو ہٹا دیا گیا۔ یہ فرش میں ایک نالی کے ذریعے ری ایکٹر میں داخل ہوا اور سامنے کی طرف افقی کئی گنا کے ذریعے ری ایکٹر سے گزرا، بالآخر پیچھے کی طرف افقی کئی گنا کے ذریعے جمع کیا گیا۔ یکم فروری 1944 کو، ری ایکٹر کی عمارت کا موٹا کنکریٹ فرش ڈالنے کے ساتھ، کارکنوں نے خود ری ایکٹر کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ کام کرنے والے کاسٹ آئرن کے بلاکس سیٹ کرتے ہیں جو تھرمل شیلڈ بناتے ہیں، اور 726 ٹکڑے ٹکڑے والے اسٹیل اور میسونائٹ کے بلاکس، جن میں سے ہر ایک کا وزن سامنے (چارج) اور پیچھے (ڈسچارج) پر حیاتیاتی شیلڈ بنائے گا۔ اسٹیل گاما شعاعوں کو جذب کرتا ہے اور ساختی طاقت فراہم کرتا ہے۔ لکڑی، ہائیڈروجن سے بھرپور ہونے کی وجہ سے، گاما شعاعوں اور نیوٹرانوں کو جذب کرتی ہے۔ اسٹیل موٹی چادروں میں اور میسونائٹ موٹی چادروں میں آتا تھا۔ ہر دیوار اسٹیل اور میسونائٹ پر مشتمل تھی۔ اسٹیل اور میسونائٹ کی استعمال شدہ حیاتیاتی ڈھال۔ تھرمل شیلڈ بھی تابکاری کو جذب کرتا ہے، لیکن اس کا بنیادی مقصد نیوٹرون بمباری کے تحت کنکریٹ کے سامنے کو منتشر ہونے سے روکنا تھا۔ یہ 15,000 کاسٹ آئرن بلاکس پر مشتمل تھا، اور اسے گریفائٹ اور حیاتیاتی ڈھال کے درمیان رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد کاسٹ آئرن کی بنیاد رکھی گئی۔ اسے ری ایکٹر کو مکمل طور پر بند کرنے اور اسے ہوا بند بنانے کے لیے اسی طرح کے حصوں کے سامنے، پیچھے اور اطراف کے حصوں میں ویلڈ کیا جائے گا۔ اوپر، نیچے، سامنے اور پیچھے کے چہرے موٹے تھے، اور اطراف کے چہرے موٹے تھے۔ سامنے اور پیچھے کے چہروں میں ایلومینیم ٹیوبوں کے لیے 2004 کے سوراخ تھے۔ میٹالرجیکل لیبارٹری کے اصل ڈیزائن میں چہروں کے بیچ میں ایک دائرے میں 1,500 نلیاں ترتیب دی گئی تھیں۔ ڈوپونٹ کے جارج گریوز نے کونوں کے ساتھ ساتھ حفاظت کے عنصر کو پر کرنے کے لیے اس میں تبدیلی کی، جس کے نتیجے میں 2,004 سوراخ ہوئے۔ عمودی کنٹرول سلاخوں کے لیے اوپر 29 سوراخ تھے، اور افقی کنٹرول سلاخوں کے لیے اطراف میں نو تھے۔ سامنے اور خارج ہونے والے راستوں میں کولنگ واٹر پائپوں کے لیے 208 سوراخ بھی تھے۔ سامنے کی طرف ایک لفٹ چارجز لگانے کے لیے ایک مشین کو سپورٹ کرتی تھی۔ تھرمل شیلڈ میں قریبی رواداری تھی: بیس کو درستگی کے مطابق مشین کیا جانا تھا، اور ± کے کنکریٹ میں گراؤنٹ کرنے کے بعد چپٹا ہونا تھا۔ بیس 19 مئی کو مکمل ہوا۔ پھر گریفائٹ آیا۔ یہ مینوفیکچرر کی طرف سے مربع کراس سیکشن کے ساتھ لمبے بلاکس میں آیا۔ کلنٹن انجینئر ورکس میں ایکس-10 گریفائٹ ری ایکٹر کے تجربے کی بنیاد پر، بلاکس کو سائٹ پر مکمل کیا گیا۔ اس کے لیے اسمبلی لائن کا عمل استعمال کیا گیا۔ ہر بلاک کو احتیاط سے صاف کیا گیا اور نمبر دیا گیا۔ درستگی اور صفائی پر زور دیا گیا ؛ کارکنوں نے خصوصی وردی پہنی اور گلفائٹ کے بلاکس کو دستانے والے ہاتھوں سے رکھا۔ ہر پرت کو گندگی اور دھول کو دور کرنے کے لیے خالی کیا گیا تھا۔ آخری بلاک 11 جون کو بچھایا گیا تھا، اور اوپر کی ڈھال نصب کی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اوپر اور سامنے سے پیچھے تک گریفائٹ کی ایک بڑی مقدار تھی۔ ری ایکٹروں میں کوئی حرکت پذیر حصے نہیں تھے۔ صرف پمپوں کی آوازیں تھیں۔ کامپٹن، فرمی، گرین والٹ، میتھیاس، ولیمز اور ولمنگٹن اور میٹالرجیکل لیبارٹری کے اہلکار 13 ستمبر 1944 کو بی ری ایکٹر کے آغاز کے لیے موجود تھے۔ اس دن آپریشنز ڈیپارٹمنٹ نے تعمیراتی محکمے سے 100-بی کے علاقے کی ذمہ داری قبول کی، جس میں کچھ معمولی کام بھی شامل تھے جو نامکمل تھے۔ فرمی نے 17:43 پر پہلا سلگ داخل کیا۔ 15 ستمبر کو 02:30 پر ری ایکٹر (ڈرائی کریٹیکل) میں کولنگ واٹر کے بغیر ایک چین ری ایکشن شروع ہوا جس میں 400 ٹیوبیں بھری ہوئی تھیں۔ پائپوں سے بہنے والے پانی کے ساتھ، 18 ستمبر کو 17:30 پر 834 ٹیوبوں کو لدے ہوئے گیلے کریٹیکل کو حاصل کیا گیا۔ 26 ستمبر کو 22:48 پر کم پاور موڈ میں پیداوار کی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ بجلی کو بڑھا کر 9 میگاواٹ کر دیا گیا، لیکن ایک گھنٹے کے بعد آپریٹرز نے محسوس کیا کہ بجلی گرنے لگی ہے اور 27 ستمبر کو 18:30 تک ری ایکٹر مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ اگلی صبح ری ایکٹر اچانک شروع ہوا، لیکن بجلی کی سطح بڑھنے پر یہ دوبارہ بند ہو گیا۔ اس امکان کی تحقیقات کی گئی کہ کولینٹ کا رساو یا پانی میں کوئی آلودہ تھا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کے بعد شک ہوا کہ وہاں ایک نامعلوم نیوٹران زہر ہے جو فشن پروڈکٹ کے طور پر پیدا کیا جا رہا ہے۔ کامپٹن نے والٹر زن سے کہا کہ وہ ارگون میں شکاگو پائل-3 ری ایکٹر میں ثبوت تلاش کریں اور کلنٹن انجینئر ورکس میں ایکس-10 گریفائٹ ری ایکٹر کے ساتھ تفتیش کے لیے رچرڈ ایل ڈون۔ زن کو ثبوت مل گئے۔ فرمی اور گرین والٹ نے آزادانہ طور پر طے کیا کہ مجرم زینون-135 تھا۔ اگرچہ اس کی نیوٹران جذب کرنے والی خصوصیات پہلے سے معلوم کسی بھی آاسوٹوپی سے 70 گنا زیادہ حیرت انگیز تھیں، لیکن نیوٹران زہر پیدا ہونے کے امکان پر غور کیا گیا تھا۔ یہ حساب لگایا گیا کہ ری ایکٹر 1,000 ٹیوبوں کے ساتھ 14 میگاواٹ، 1,600 ٹیوبوں کے ساتھ 94 میگاواٹ، اور 2,004 ٹیوبوں کے ساتھ 216 میگاواٹ پر کام کر سکتا ہے۔ اس سے اضافی ٹیوبوں کے فوائد کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے یہ بھی مدد ملی کہ ری ایکٹر میں صرف تین کے بجائے نو کنٹرول راڈ تھے، جس نے اضافی ایندھن کے ساتھ منظم طور پر بند کرنے کی اجازت دی۔ علیحدگی پیداوار کے عمل کا اگلا مرحلہ تابکاری والے سلگوں میں موجود پلوٹونیم کو یورینیم اور فشن مصنوعات سے الگ کرنا تھا۔ علیحدگی کے پلانٹس میں ایک علیحدگی کی عمارت تھی، جہاں علیحدگی کی جائے گی ؛ تابکار گیسوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک وینٹیلیشن بلڈنگ ؛ اور ٹھوس اور مائع فضلہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے فضلہ ذخیرہ کرنے کا علاقہ۔ اصل منصوبے میں آٹھ علیحدہ کرنے والے پلانٹ ہونے تھے، لیکن کلنٹن انجینئر ورکس کے پائلٹ پلانٹ میں حاصل ہونے والے تجربے کے نتیجے میں یہ کم ہو کر چار ہو گئے اور پھر 1944 کے موسم گرما میں تین ہو گئے: 200-ڈبلیو پر ٹی اور یو پلانٹ اور 200-ای پر بی پلانٹ۔ تعمیر کے لیے ترجیح 300 اور 100 علاقوں میں سہولیات کو دی گئی تھی، کیونکہ ان کی پہلے ضرورت ہوگی، اور تمام علاقوں پر بیک وقت کام کرنے کے لیے ناکافی ہنر مند مزدور تھے۔ جنوری 1944 تک 200 علاقوں پر بہت کم کام کیا گیا۔ اگرچہ تعمیر 26 جون 1943 کو شروع ہوئی، لیکن 200-ڈبلیو پر کام سال کے آخر تک صرف تین فیصد مکمل ہوا تھا۔ علیحدگی کی عمارت، 221-ٹی، کی تعمیر بھی اہم آلات جیسے سٹینلیس سٹیل پائپ اور 10 ٹن کرین کی فراہمی میں تاخیر سے متاثر ہوئی۔ ڈیزائن میں کچھ دیر سے تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ 1944 کے وسط میں رفتار تیز ہوئی، اور 100-ڈبلیو دسمبر میں مکمل ہوا۔ 2 اگست 1943 کو 100-ای کے علاقے میں گراؤنڈ توڑ دیا گیا تھا، لیکن اپریل 1944 کے آخر میں کام صرف چھ فیصد مکمل ہوا تھا۔ یہ فروری 1945 میں مکمل ہوا۔ گراؤنڈ 17 نومبر 1943 کو 200-این پر ٹوٹ گیا، اور نومبر 1944 میں مکمل ہوا۔ ٹی پلانٹ نے 26 دسمبر 1944 کو تابکار سلگوں کی پروسیسنگ شروع کی ؛ بی پلانٹ نے 13 اپریل 1945 کو اس کی پیروی کی۔ یو پلانٹ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور اسے تربیتی سہولت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر ڈبے میں بند سلگ میں پلوٹونیم کی مقدار ری ایکٹر میں گزارے گئے وقت، ری ایکٹر میں پوزیشن اور ری ایکٹر کی طاقت کی سطح پر منحصر تھی۔ ہر ری ایکٹر میں 70,000 سلگوں میں سے ہر ایک کی تاریخ ریکارڈ کی گئی اور خودکار انڈیکس کارڈ مشین سے ٹریک کی گئی۔ ٹیوبوں کو منتخب طور پر خارج کیا جا سکتا ہے۔ خارج ہونے والے مادہ کو ری چارج کرنے کے ساتھ ساتھ اثر انداز کیا گیا: جیسے ہی نئی سلگوں کو ٹیوب میں داخل کیا گیا، تابکاری والے مادہ خارج ہونے والے حصے سے ایک نیوپرین گدے پر گر گئے اور پھر پانی سے بھرے خارج ہونے والے مادہ کے ذخیرے کے طاس میں گر گئے۔ پانی اتنا گہرا تھا کہ اوپر کام کرنے والے علاقے کو تابکاری سے بچاتا تھا۔ سلگوں کو دستی طور پر لمبے ٹانگوں کے ساتھ ترتیب دیا جاتا تھا اور اوور ہیڈ مونوریل سسٹم سے معطل بالٹیوں میں رکھا جاتا تھا۔ بالٹیوں کا وزن کیا گیا، لیڈ لائن والے پانی سے ٹھنڈے ہوئے ڈبوں میں رکھا گیا اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلائی جانے والی ایک خصوصی ریلوے کار پر لیگ اسٹوریج (200-این) کے علاقے میں منتقل کیا گیا۔ ہر ٹینک کار میں دو پیالے ہوتے تھے۔ یہاں، انہیں پانی کے اندر ذخیرہ کیا گیا تاکہ قلیل مدتی لیکن انتہائی تابکار فشن مصنوعات کو سڑنے دیا جا سکے۔ علیحدہ عمارتیں بڑے پیمانے پر کھڑکیوں کے بغیر کنکریٹ کے ڈھانچے تھے، لمبی، اونچی اور چوڑی، کنکریٹ کی موٹی دیواروں کے ساتھ۔ اندر، عمارتیں وادی اور گیلریاں تھیں۔ گیلریوں میں پائپنگ اور آلات موجود تھے۔ وادی کو ٹی پلانٹ میں 22 حصوں اور بی پلانٹ میں 20 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر حصے میں دو ٹھوس خلیے تھے۔ سیکشن 1، 2 اور 20 کے علاوہ حصے طویل تھے، جو طویل تھے۔ زیادہ تر خلیے مربع اور گہرے تھے، اور موٹے کنکریٹ بلاکس کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ کیے گئے تھے۔ اشیاء کو لمبے اوور ہیڈ کرین سے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار جب وادیوں نے تابکاری والی سلگوں کی پروسیسنگ شروع کر دی تو مشینری اتنی تابکار ہو جائے گی کہ انسانوں کے لیے اس کے رابطے میں آنا غیر محفوظ ہو جائے گا۔ انجینئروں کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کسی بھی جزو کو تبدیل کرنے کی اجازت دینے کے طریقے وضع کرنے تھے۔ وہ ایک ماڈیولر سیل تصور کے ساتھ آئے، جس نے بڑے اجزاء کو ہٹانے اور اس کی جگہ ایک آپریٹر کو بھاری ڈھال والے اوور ہیڈ کرین میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ پیرسکوپس اور کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن نے کرین آپریٹر کو اس عمل کا بہتر نظارہ دیا۔ یہ پایا گیا کہ تابکاری نے پیری اسکوپس کے شیشے کے لینس کو سیاہ کر دیا، اس لیے اس کے بجائے پلاسٹک کا استعمال کیا گیا۔ آپریٹرز نے عام طور پر پیری اسکوپس کو ترجیح دی، جسے شکاگو میں میٹلجیکل لیبارٹری اور ڈوپونٹ نے ڈیزائن کیا تھا اور ولمنگٹن میں ڈوپونٹ نے بنایا تھا، کلوزڈ سرکٹ ٹیلی ویژن کے مقابلے میں، کیونکہ مؤخر الذکر کی تصویر کا معیار ناقص تھا۔ علیحدگی کے پلانٹس کے منیجر ریمنڈ جینریکس نے آپریٹرز سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اندر موجود تمام آلات کو اس طرح جمع کرایا جیسے کہ یہ علاقہ پہلے ہی تابکار ہو چکا ہو۔ کیمیائی پروسیسنگ کے اقدامات کا ایک سلسلہ پلوٹونیم کو بقیہ یورینیم اور فشن فضلہ کی مصنوعات سے الگ کرتا ہے۔ سلگوں کو ایک تحلیل کنندہ میں پھینک دیا گیا، سوڈیم نائٹریٹ کے محلول سے ڈھک کر ابال لیا گیا، اس کے بعد سوڈیم ہائڈروکسائڈ کا آہستہ آہستہ اضافہ کیا گیا۔ کچرے کو ہٹانے اور سلگوں کو دھونے کے بعد، نائٹرک ایسڈ کا استعمال انہیں تحلیل کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ بسمتھ نائٹریٹ اور فاسفورک ایسڈ کو شامل کیا گیا، جس سے بسمتھ فاسفیٹ پیدا ہوا، جو پلوٹونیم کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ سینٹری فیوج کے ساتھ محلول سے بارش کو ہٹا دیا گیا اور مائع کو فضلہ کے طور پر خارج کر دیا گیا۔ اس سے گاما تابکاری میں 90 فیصد کمی واقع ہوئی۔ بارش کو دوسرے ٹینک میں رکھا گیا اور نائٹرک ایسڈ میں تحلیل کر دیا گیا۔ پلوٹونیم کو آکسائڈائز کرنے کے لیے سوڈیم بسموتھیٹ یا پوٹاشیم پرمینگنیٹ شامل کیا گیا۔ بسمتھ فاسفیٹ کو تیز کیا گیا، اور پلوٹونیم حل میں پیچھے رہ گیا۔ اس کے بعد یہ قدم دہرایا گیا۔ پلوٹونیم والے محلول میں اب اصل گاما تابکاری کا 100,000 واں حصہ تھا۔ اسے 221 عمارتوں سے زیر زمین پائپوں کے ذریعے 224 بلک ریڈکشن عمارتوں میں منتقل کیا گیا تھا۔ یہ 221 عمارتوں کے پچھلے حصے میں واقع اونچے، تین منزلہ کنکریٹ کے ڈھانچے تھے۔ فاسفورک ایسڈ شامل کیا گیا، اور بسمتھ فاسفیٹ کو تیز کیا گیا اور ہٹا دیا گیا۔ "کراس اوور" مرحلے میں، لینتھینم فلورائڈ کا عمل استعمال کیا گیا تھا۔ لینتھانم نمک اور ہائیڈروجن فلورائڈ شامل کیے گئے، اور لینتھانم فلورائڈ کو تیز کیا گیا، جس سے پلوٹونیم حل میں رہ گیا۔ اس نے لینتھانائڈز کو ہٹا دیا جو بسمتھ فاسفیٹ کا عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ عمل دہرایا گیا۔ اس بار محلول کو میٹا تھائز کرنے کے لیے پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ شامل کیا گیا۔ مائع کو سینٹری فیوج کے ساتھ ہٹا دیا گیا اور ٹھوس کو نائٹرک ایسڈ میں گھول کر پلوٹونیم نائٹریٹ بنایا گیا۔ اس موقع پر، 224-ٹی عمارت کو بھیجے گئے ایک بیچ کو مرکوز کیا گیا ہوگا۔ حتمی مرحلہ 239-زیڈ آئسولیشن بلڈنگ میں انجام دیا گیا، جہاں ہائیڈروجن پیرو آکسائیڈ، سلفیٹ اور امونیم نائٹریٹ کو محلول میں شامل کیا گیا اور پلوٹونیم کو تیز کیا گیا۔ اسے نائٹرک ایسڈ میں تحلیل کیا جاتا تھا اور شپنگ کین میں ڈال دیا جاتا تھا، جسے پلوٹونیم نائٹریٹ پیسٹ بنانے کے لیے گرم ہوا میں ابالا جاتا تھا۔ کیمیائی علیحدگی کے عمل سے تابکار فضلہ 64 سنگل شیل زیر زمین فضلہ ٹینکوں (241-بی، 241-سی، 241-ٹی، اور 241-یو) پر مشتمل ٹینک فارموں میں جمع کیا گیا تھا۔ 19 جولائی 1944 کو آپریشنز، چارلس اے تھامس نے ولیمز اور گرین والٹ کو مطلع کیا کہ مین ہیٹن پروجیکٹ کی لاس الاموس لیبارٹری کے ڈائریکٹر رابرٹ اوپن ہائیمر نے تھن مین بندوق قسم کے جوہری ہتھیار کو کام پر لانے کی تمام امیدیں ترک کر دی ہیں۔ لاس الاموس لیبارٹری اب فیٹ مین امپلاشن قسم کے جوہری ہتھیار کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے والی تھی۔ 21 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں گرووز اور جیمز بی کوننٹ کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس وقت ری ایکٹر بی تقریبا مکمل ہو چکا تھا، لیکن ری ایکٹر ڈی اس سے کئی ماہ پیچھے تھا، اور ری ایکٹر ایف ایک چوتھائی بھی مکمل نہیں تھا۔ اگر لاس الاموس لیبارٹری کسی طرح صرف چند مہینوں میں ایک کام کرنے والے پھٹنے والے ہتھیار کو ڈیزائن اور بنانے میں کامیاب ہو جاتی، تو ہر بم کے لیے صرف چند کلوگرام پلوٹونیم کی ضرورت ہوتی، اور ری ایکٹر ایف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر نہیں، تو پھر کسی بھی ری ایکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گرووز اور کوننٹ اس بات پر قائل نہیں تھے کہ ان کے پاس موجود اعداد و شمار اتنے قابل اعتماد تھے کہ وہ ری ایکٹر ایف کو منسوخ کرنے جیسا سخت قدم اٹھا سکیں، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ولیمز اور گرین والٹ ہینفورڈ واپس آنے پر فرمی کے ساتھ اس مسئلے پر بات کریں۔ انہوں نے ایسا کیا، اور فرمی نے تصدیق کی کہ ایک پھٹنے والے قسم کے ہتھیار کے لیے درحقیقت بہت کم پلوٹونیم کی ضرورت ہوگی۔ پلوٹونیم کی پہلی کھیپ کو 26 دسمبر 1944 اور 2 فروری 1945 کے درمیان 221-ٹی پلانٹ میں بہتر بنایا گیا تھا۔ پلوٹونیم نائٹریٹ کے بیچوں کو لکڑی کے خانوں کے اندر دھات کے بیس کنٹینروں میں ایک چھوٹے سے ٹرک میں بھیجا گیا، جس کی حفاظت میں دو گشتی کاریں تھیں۔ میتھیاس نے اسے ذاتی طور پر پورٹ لینڈ سے لاس اینجلس تک ٹرین کے ذریعے کورئیر کیا، جہاں اس نے اسے لاس الاموس کے ایک کورئیر کے حوالے کیا۔ اس نے اسے سڑک کے ذریعے بھیجنے کا انتخاب کیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہوا بہت خطرناک ہے اور ریل بہت سست ہے۔ 28 مارچ تک، تینوں ری ایکٹر پہلی بار 250 میگاواٹ کی مکمل طاقت سے کام کر رہے تھے، اور اپریل تک، ہر پانچ دن میں پلوٹونیم کی کلوگرام مقدار والی کھیپ والی ٹرینیں لاس الاموس کی طرف روانہ ہو رہی تھیں۔ سڑک کے قافلوں نے مئی میں ٹرینوں کی جگہ لے لی، اور جولائی کے آخر میں ہینفورڈ کے ہوائی اڈے سے ہوائی جہاز کے ذریعے کھیپ بھیجنا شروع ہو گئی۔ لاس الاموس کو بھیجا گیا پلوٹونیم کم از کم 98 فیصد خالص تھا۔ لاس الاموس کی واحد شکایت فلٹریشن کے عمل سے بچ جانے والے سلیکا ریشوں کی موجودگی تھی۔ ان کو کم کیا گیا کیونکہ پیداوار کے عمل کو بہتر بنایا گیا تھا اور کم فلٹریشن کی ضرورت تھی۔ 10 مارچ 1945 کو، ایک جاپانی غبارہ بم گرینڈ کولی اور بون ویل کے درمیان چلنے والی ہائی ٹینشن لائن سے ٹکرا گیا۔ اس کی وجہ سے ری ایکٹروں کی لائنوں میں بجلی کا اضافہ ہوا۔ ایک اسکریم خود بخود شروع ہو گیا اور حفاظتی آلات ری ایکٹرز کو بند کر دیتے ہیں۔ بم پھٹنے میں ناکام رہا اور ٹرانسمیشن لائن کو بری طرح نقصان نہیں پہنچا۔ ہینفورڈ انجینئر ورکس دشمن کے حملے کی زد میں آنے والی واحد امریکی جوہری تنصیبات تھی۔ اوپن ہائیمر کی درخواست پر، ہینفورڈ انجینئر ورکس نے بھی پولونیم-210 تیار کیا۔ گرین والٹ نے پلوٹونیم کی پیداواری صلاحیت کو کامپٹن کی طرف موڑنے پر احتجاج کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نیوٹران شروع کرنے والوں کے لیے پولونیم کی ضرورت تھی، اور اوک رج میں ایکس-10 گریفائٹ ری ایکٹر پر تمام پیداوار کو مرکوز کرنا اگر وہاں کوئی حادثہ پیش آیا تو پوری کوشش کو خطرے میں ڈال دے گا۔ یکم مئی کو ڈی ری ایکٹر میں چار ٹیوبوں کو 264 سلگوں سے بھرا ہوا تھا جن میں بسمتھ تھا۔ تابکاری والے بسمتھ سلگوں کو پروسیسنگ کے لیے لاس الاموس بھیج دیا گیا۔ جون اور جولائی کے اوائل میں 16 جولائی 1945 کو ٹرینیٹی ٹیسٹ کے لیے اور جولائی کے آخر میں آپریشنل استعمال کے لیے مزید پلوٹونیم تیار کرنے کے لیے شدید دباؤ تھا۔ بیچ کے سائز کو بڑھانے کے لیے تجربات کیے گئے۔ یہ خطرناک تھا، کیونکہ یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنے پلوٹونیم والے مائع کو نازک حادثے کے خطرے کے بغیر محفوظ طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے۔ خطرے کو کم کرنے کے لیے جولائی اور اگست میں طریقہ کار میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ٹھنڈک کی مدت کو گھٹا کر تیس دن سے بھی کم کر دیا گیا، اور ممکنہ طور پر پندرہ دن تک کم کر دیا گیا۔ جنگ کے بعد پوری جنگ کے دوران، مین ہیٹن پروجیکٹ نے ایک انتہائی خفیہ درجہ بندی کو برقرار رکھا۔ ہیروشیما پر جوہری بمباری کی خبر آنے تک، ہینفورڈ کے ایک فیصد سے بھی کم کارکنوں کو معلوم تھا کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ گرووز نے نوٹ کیا کہ "ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پروجیکٹ کا ہر رکن مکمل کوشش میں اپنے حصے کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے ؛ وہ، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔" الفاظ "یورینیم" اور "پلوٹونیم" ممنوع تھے ؛ پہلا "بیس میٹل" اور مؤخر الذکر "پروڈکٹ" تھا۔ "سیکیورٹی جین" اور "کارپورل پیڈی" والے پوسٹرز اور کارٹونوں نے کارکنوں کو اپنے کام کے بارے میں بات کرنے سے گریز کرنے کی تاکید کی۔ ہینفورڈ کے وجود اور مقصد کا عوامی طور پر 7 اور 9 اگست 1945 کو ہیروشیما پر بمباری کے بعد پریس ریلیز کے ذریعے انکشاف ہوا تھا لیکن اس سے پہلے کہ ہینفورڈ پلوٹونیم کو فیٹ مین بم میں 9 اگست کو ناگاساکی پر بمباری میں استعمال کیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات 12 اگست 1945 کو سمتھ رپورٹ کی اشاعت کے ساتھ سامنے آئیں۔ عام لوگوں کو اب ہینفورڈ کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، حالانکہ رپورٹ میں ہینفورڈ کے بہت سے راز ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ گرووز نے 20 اکتوبر 1945 کو ہینفورڈ انجینئر ورکس کو آرمی نیوی "ای" ایوارڈ سے نوازا۔ انہوں نے سینیٹرز ہیو مچل، ہومر ایس فرگوسن اور ہارلے ایم کلگور کو ہینفورڈ انجینئر ورکس کا گائیڈڈ ٹور دینے کا انتظام کیا۔ وہ پہلے شہری تھے جو براہ راست مین ہیٹن پروجیکٹ سے منسلک نہیں تھے جو کسی عمل کی عمارت میں داخل ہوئے۔ میتھیاس کے بعد جنوری 1946 میں کرنل فریڈرک جے کلارک نے ایریا انجینئر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا۔ ڈوپونٹ بھی جلد ہی چلا جائے گا۔ ڈوپونٹ کے ساتھ مین ہیٹن ڈسٹرکٹ کا اصل معاہدہ جنگ کی مدت اور اس کے بعد چھ ماہ کے لیے تھا۔ ایک اضافی معاہدے نے اسے 30 جون 1946 تک بڑھا دیا، جس میں مزید ایک سال تک توسیع کرنے کا آپشن تھا، جسے گرووز نے استعمال کیا۔ گرووز نے طویل مدتی توسیع پر بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن کارپینٹر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے 31 اکتوبر 1946 تک رہنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ ڈوپونٹ اس وقت چلے جائیں گے۔ 11 مارچ 1946 کو گرووز نے پیٹرسن، جو 21 ستمبر 1945 کو اسٹمسن کے بعد سیکرٹری آف وار بنے تھے، کو مطلع کیا کہ ڈوپونٹ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ چونکہ ڈوپونٹ معاہدے کی مدت سے پہلے چلا گیا تھا، اس لیے حکومت نے ایک ڈالر کی فیس کے 33 سینٹ واپس طلب کیے۔ ڈوپونٹ کی ممکنہ متبادل کمپنیاں جنرل الیکٹرک (جی ای) اور ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کارپوریشن تھیں۔ کینتھ نکولس نے جی ای کو ویسٹنگ ہاؤس سے زیادہ کیمیائی صلاحیتوں کے حامل ہونے کے طور پر ترجیح دی، لیکن گرووز کا خیال تھا کہ جی ای بہت مہنگا ہوگا، اور وہ نیویارک کے شینکٹیڈی میں اپنے تحقیقی مرکز سے متصل جوہری لیبارٹری کے لیے مدد چاہتا تھا۔ جی ای کے صدر چارلس ولسن، ابتدا میں ہچکچاتے تھے، لیکن 28 مئی 1946 کو انہوں نے اس تفویض کو قبول کر لیا۔ معاہدے میں یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ جی ای ہینفورڈ انجینئر ورکس کو چلائے گا، تبدیلیوں اور اضافے کو ڈیزائن اور تعمیر کرے گا، اور ہینفورڈ میں کام کے مطابق تحقیق اور ترقی کرے گا۔ اس نے جی ای کو یکطرفہ طور پر دستبردار ہونے کی اجازت دی اگر کانگریس کے سامنے جوہری توانائی کمیشن بنانے کے لیے قانون سازی اس کی پسند کے مطابق نہیں تھی، اور ایک نئی سرکاری ملکیت والی لیبارٹری، نولس اٹامک پاور لیبارٹری کے قیام کے لیے فراہم کی جہاں جی ای تحقیق اور ترقی کرے گی۔ جی ای نے یکم ستمبر 1946 کو ہینفورڈ میں کارروائیاں سنبھال لیں، اور 30 ستمبر کو باضابطہ کنٹرول قبول کر لیا۔ 31 دسمبر 1946 کو مین ہیٹن پروجیکٹ ختم ہو گیا اور ہینفورڈ سائٹ کا کنٹرول اٹامک انرجی کمیشن کے پاس چلا گیا۔ اس وقت تک ہینفورڈ انجینئر ورکس کی کل لاگت تھی۔ اس منصوبے میں سڑکوں، ریلوے اور چار برقی سب اسٹیشنوں کی تعمیر کی گئی تھی، جن میں 100 سے زیادہ ٹرانسمیشن لائنیں تھیں، اور کنکریٹ اور ساختی اسٹیل کی تعمیر کی گئی تھی۔ مزید پڑھنے والے حوالہ جات بیرونی روابط عزیز این: ایک خط جس میں آپ سب کو "لائف ان ہینفورڈ" کے بارے میں بتایا گیا ہے جو 1944 کا ایک پمفلٹ ہے جس میں نئے ملازمین کی آمد پر اٹھائے جانے والے اقدامات کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں ہینفورڈ 1944 کا ایک پمفلٹ ہے جو نئے ملازمین کو ایک تفصیلی نقشہ فراہم کرتا ہے اور ہینفورڈ کے علاقے میں ملنے والی تمام سہولیات کی فہرست دیتا ہے۔ ہینفورڈ اے 1945 کا تصویری ریکارڈ جو ہینفورڈ انجینئر ورکس کی تعمیر کو دستاویز کرتا ہے۔ ہینفورڈ ٹریلر سٹی اینڈ انوائرمنٹ ہینفورڈ ڈی کلاسیفائیڈ پروجیکٹ سے منتخب کردہ عوامی ڈومین کی تصاویر۔ ایک شہر کی تعمیر۔ ہینفورڈ ڈی کلاسیفائیڈ پروجیکٹ سے منتخب کردہ عوامی ڈومین کی تصاویر۔ واشنگٹن (ریاست) کی تاریخ مین ہیٹن پروجیکٹ مین ہیٹن پروجیکٹ سائٹس 1943 واشنگٹن (ریاست) میں ادارے