Launch and commissioning of the James Webb Space Telescope
جیمز ویب خلائی دوربین (جے ڈبلیو ایس ٹی) ایک خلائی دوربین ہے جو بنیادی طور پر اورکت فلکیات کو انجام دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس کی پیچیدہ لانچنگ اور کمیشننگ کا عمل 2021 کے آخر سے 2022 کے وسط تک جاری رہا۔ یو ایس نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن (ناسا) نے 1990 کی دہائی کے آخر میں یورپی خلائی ایجنسی (ای ایس اے) اور کینیڈین اسپیس ایجنسی (سی ایس اے) کے تعاون سے جے ڈبلیو ایس ٹی کی ترقی کی قیادت کی۔ میری لینڈ میں ناسا گوڈرڈ اسپیس فلائٹ سینٹر (جی ایس ایف سی) نے دوربین کی ترقی کا انتظام کیا، جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ہوم ووڈ کیمپس پر بالٹیمور میں اسپیس ٹیلی اسکوپ سائنس انسٹی ٹیوٹ جے ڈبلیو ایس ٹی چلاتا ہے، اور مرکزی ٹھیکیدار نارتھروپ گرومین تھا۔ دوربین کا نام جیمز ای ویب کے نام پر رکھا گیا ہے، جو 1961 سے 1968 تک مرکری، جیمنی اور اپولو پروگراموں کے دوران ناسا کے منتظم تھے۔ لانچ (نامزد ایرین فلائٹ VA256) 25 دسمبر 2021 کو 12:20 UTC پر طے شدہ شیڈول کے مطابق ایرین 5 راکٹ پر ہوا جس نے فرانسیسی گیانا کے گیانا خلائی مرکز سے اڑان بھری۔ کامیاب لانچ کے بعد ناسا کے منتظم بل نیلسن نے اسے "سیارے زمین کے لیے ایک عظیم دن" قرار دیا۔ دوربین کے طاقت حاصل کرنے کی تصدیق کی گئی، جس سے اس کے حصوں کی دو ہفتوں کی تعیناتی کا مرحلہ شروع ہوا اور وہ اپنے ہدف کی منزل تک پہنچ گئی۔ چھ ماہ کے کمیشننگ مرحلے کے بعد سائنسی آلات کی جانچ اور ان کی پیمائش کی گئی، جس کا اختتام جولائی 2022 میں پہلے سائنسی نتائج کو عوامی طور پر شیئر کرنے میں ہوا۔ دوربین کا برائے نام مشن کا وقت پانچ سال ہے، جس کا ہدف دس سال ہے۔ ایک مدار غیر مستحکم ہوتا ہے، لہذا جے ڈبلیو ایس ٹی کو اپنے ہالو مدار کو برقرار رکھنے کے لیے پروپیلنٹ کا استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے (جسے اسٹیشن کیپنگ کہا جاتا ہے) تاکہ دوربین کو اپنی مداری پوزیشن سے دور ہونے سے روکا جا سکے۔ اسے 10 سال تک کافی پروپیلنٹ لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن ایرین 5 لانچ کی درستگی اور پہلی مڈ کورس اصلاح کو جہاز کے ایندھن کی اتنی بچت کا سہرا دیا گیا کہ جے ڈبلیو ایس ٹی اس کے بجائے تقریبا 20 سال تک اپنے مدار کو برقرار رکھ سکے۔ Space.com نے لانچ کو "بے عیب" قرار دیا۔ لانچ راکٹ کی تیاری ایرین 5 ایک ہیوی لفٹ ٹو اسٹیج راکٹ ہے جس میں دو ٹھوس فیول بوسٹرز ہیں۔ اسے اس کے ای سی اے ورژن میں استعمال کیا گیا تھا، جو سب سے زیادہ پے لوڈ ماس کی گنجائش پیش کرتا ہے۔ گاڑی کا کل لانچ ماس کی ترتیب کا ہے۔ خلائی جہاز میں ایندھن بھرنے کی کارروائیاں شروع ہو گئیں، ایندھن کا نظام منقطع ہو گیا، اور تصدیق کا اختتام ہو گیا۔ دوربین کا ایندھن کا نظام تقریبا ہائیڈرازین اور ڈائنائٹروجن ٹیٹروکسائڈ سے بھرا ہوا تھا، جو لانچ گاڑی سے الگ ہونے کے بعد اپنے مدار تک پہنچنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ راکٹ کے بعد، جو پہلے ہی پہنچ چکا تھا، دوربین کو حتمی اسمبلی بلڈنگ (یا بی اے ایف) میں منتقل کر دیا گیا۔ پے لوڈ کو راکٹ کے اوپر فیئرنگ کے اندر بند کر دیا گیا تھا۔ اس منصوبے پر کام کرنے والے سائنس دانوں اور انجینئروں نے مکمل طور پر تجربہ شدہ تقریبا 10 بلین ڈالر کے آلے کے لانچ کے بارے میں اپنے متوقع اور بے چینی کے جذبات کو بیان کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ یہ "ایک دلچسپ لمحہ" ہوگا اور وہ "پورے وقت خوفزدہ" محسوس کریں گے۔ لانچ (نامزد ایرین فلائٹ VA256) 25 دسمبر 2021 کو 12:20 UTC پر طے شدہ شیڈول کے مطابق ایرین 5 راکٹ پر ہوا جس نے فرانسیسی گیانا کے گیانا خلائی مرکز سے اڑان بھری۔ کامیاب لانچ کے بعد ناسا کے منتظم بل نیلسن نے اسے "سیارے زمین کے لیے ایک عظیم دن" قرار دیا۔ دوربین کے طاقت حاصل کرنے کی تصدیق کی گئی، جس سے اس کے حصوں کی دو ہفتوں کی تعیناتی کا مرحلہ شروع ہوا اور وہ اپنے ہدف کی منزل تک پہنچ گئی۔ آبزرویٹری کو لانچ وہیکل اڈاپٹر رنگ کے ذریعے ایرین 5 سے منسلک کیا گیا تھا جسے مستقبل کے خلائی جہاز کے ذریعے آبزرویٹری کو پکڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ مجموعی تعیناتی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ تاہم، خود دوربین قابل استعمال نہیں ہے، اور خلاباز آلات کے تبادلے جیسے کام انجام نہیں دے پائیں گے، جیسا کہ ہبل دوربین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوربین کو لانچ کے 27 منٹ 7 سیکنڈ بعد اوپری مرحلے سے چھوڑا گیا، جس نے دوربین کو لگرینج پوائنٹ کے ارد گرد لیسازس مدار میں رکھنے کے لیے 30 دن کی ایڈجسٹمنٹ کا آغاز کیا۔ دوربین کو اپنے آخری مدار تک پہنچنے کے لیے ضرورت سے تھوڑی کم رفتار کے ساتھ لانچ کیا گیا تھا، اور زمین سے دور سفر کرتے ہوئے اس کی رفتار سست ہو گئی، تاکہ ایل 2 تک صرف اس رفتار کے ساتھ پہنچ سکے جو وہاں اپنے مدار میں داخل ہونے کے لیے درکار تھی۔ دوربین 24 جنوری 2022 کو ایل 2 تک پہنچی۔ پرواز میں اس کی رفتار اور سمت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تین منصوبہ بند کورس اصلاحات شامل تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبزرویٹری انڈر تھرسٹ (بہت آہستہ چلنا) سے صحت یاب ہو سکتی ہے، لیکن اوور تھرسٹ (بہت تیزی سے چلنا) سے صحت یاب نہیں ہو سکی-انتہائی درجہ حرارت کے حساس آلات کی حفاظت کے لیے، سن شیلڈ کو دوربین اور سورج کے درمیان رہنا چاہیے، تاکہ خلائی جہاز مڑ نہ سکے یا اپنے تھرسٹرز کو سست کرنے کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ ٹرانزٹ اور ساختی تعیناتی جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ کو ایک بے عیب لانچ کے 27 منٹ بعد راکٹ کے اوپری مرحلے سے چھوڑا گیا۔ لانچ کے 31 منٹ بعد شروع ہوا، اور تقریبا 13 دن تک جاری رہا، جے ڈبلیو ایس ٹی نے اپنی شمسی صف، اینٹینا، سن شیلڈ، اور آئینے کو تعینات کرنے کا عمل شروع کیا۔ تقریبا تمام تعیناتی کارروائیوں کی کمان بالٹیمور میں اسپیس ٹیلی اسکوپ سائنس انسٹی ٹیوٹ کے ذریعے کی جاتی ہے، سوائے دو ابتدائی خودکار مراحل، سولر پینل انفلڈنگ اور کمیونیکیشن اینٹینا کی تعیناتی کے۔ اس مشن کو زمینی کنٹرولرز کو مسائل کی صورت میں تعیناتی کے سلسلے کو تبدیل کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے لچک دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ بجلی پیدا کرنے والا شمسی پینل لانچ کے دن تعینات کیا گیا، دوربین کے ایرین راکٹ کے دوسرے مرحلے سے الگ ہونے کے ڈیڑھ منٹ بعد ؛ یہ توقع سے قدرے جلد ہوا کیونکہ لانچ کی گردش تعیناتی کے منصوبوں کے تصور سے کہیں زیادہ مثالی تھی۔ علیحدگی اور شمسی پینل کی توسیع دونوں راکٹ پر موجود کیمرے سے براہ راست فیڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ شمسی صفوں کی تعیناتی کے بعد، ایرے ریگولیٹر ماڈیول میں فیکٹری کے پہلے سے طے شدہ ڈیوٹی سائیکل کی وجہ سے بجلی کی پیداوار کم ہو گئی تھی جو لانچ سے پہلے مقرر کی گئی تھی۔ بجلی کا استعمال شمسی صفوں کے ذریعہ فراہم کردہ بجلی سے زیادہ تھا اور اس کے نتیجے میں دوربین کی بیٹریوں کی کمی میں اضافہ ہوا اور متوقع وولٹیج سے زیادہ ہوا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ خلائی جہاز اور سائنسی کارروائیوں کے لیے بجلی کی فراہمی کافی ہوگی، سولر پینلز کو دوبارہ ترتیب دیا گیا اور ڈیوٹی سائیکلوں کو ترتیب کے درجہ حرارت سمیت مشاہدہ کردہ حقیقی دنیا کے حالات کے حساب سے بہتر بنایا گیا۔ کچھ شیڈ تعیناتی موٹروں میں مطلوبہ درجہ حرارت سے زیادہ درجہ حرارت دیکھا گیا۔ اگرچہ موٹرز اپنی آپریشنل رواداری کے اندر اچھی طرح سے رہے، زیادہ مارجن کو یقینی بنانے کے لیے خلائی جہاز کے رویے کو موٹروں کو ان کے مطلوبہ درجہ حرارت تک پہنچنے میں مدد کے لیے ایڈجسٹ کیا گیا اور موٹروں کو دوبارہ متوازن کیا گیا۔ یہ سمیلیٹر ٹیسٹنگ کے نتائج کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ گاڑیوں کے رویے اور حالات کے پیشن گوئی کے ماڈلز کی اکثریت خلا میں آپریشنل ارتقاء سے میل کھاتی ہے۔ 7 بجے: 50p.m۔ 25 دسمبر 2021 کو ای ایس ٹی، لانچ کے تقریبا 12 گھنٹے بعد، دوربین کے بنیادی راکٹوں کی جوڑی نے 65 منٹ تک فائرنگ شروع کی تاکہ تین منصوبہ بند مڈ کورس اصلاحات میں سے پہلا بنایا جا سکے۔ دوسرے دن، ہائی گین کمیونیکیشن اینٹینا خود بخود تعینات ہو جاتا ہے۔ 27 دسمبر 2021 کو، لانچ کے 60 گھنٹے بعد، ویب کے راکٹوں نے نو منٹ اور 27 سیکنڈ تک فائر کیا تاکہ دوربین کو اپنی ایل 2 منزل پر پہنچنے کے لیے تین مڈ کورس اصلاحات میں سے دوسرا بنایا جا سکے۔ 28 دسمبر 2021 کو، لانچ کے تین دن بعد، مشن کنٹرولرز نے ویب کے تمام اہم سن شیلڈ کی کثیر روزہ تعیناتی شروع کی۔ کنٹرولرز نے کمانڈ بھیجے جو کامیابی کے ساتھ آگے اور پیچھے کے پیلیٹ کے ڈھانچے کو کم کرتے ہیں، جن میں سن شیلڈ ہوتا ہے۔ یہ تعیناتی نازک ڈھال کی جھلیوں کے اصل کھلنے اور توسیع سے پہلے ہوتی ہے، جنہیں بعد کے مرحلے میں دوربین کی بیموں کے ذریعے پیلیٹوں سے باہر نکالا جاتا ہے۔ 29 دسمبر 2021 کو، کنٹرولرز نے ڈپلوایبل ٹاور اسمبلی کو کامیابی کے ساتھ بڑھایا، جو ایک پائپ جیسا کالم ہے، جو آبزرویٹری کے دو اہم حصوں، دوربین کو اس کے آئینے اور سائنسی آلات کے ساتھ، اور الیکٹرانکس اور پروپلشن رکھنے والی "بس" کو الگ کرتا ہے۔ اسمبلی ایک ایسے عمل میں لمبی ہوئی جو ساڑھے چھ گھنٹے تک جاری رہی، جس میں بہت سے تیاری کے حکم بھی شامل تھے۔ تعیناتی نے جے ڈبلیو ایس ٹی حصوں کے درمیان مطلوبہ فاصلہ پیدا کیا تاکہ دوربین کو انتہائی ٹھنڈا کیا جا سکے اور سن شیلڈ کے سامنے آنے کی گنجائش پیدا ہو۔ 30 دسمبر 2021 کو کنٹرولرز نے آبزرویٹری کو کھولنے کے لیے مزید دو مراحل کامیابی کے ساتھ مکمل کیے۔ سب سے پہلے، کمانڈوں نے "مومنٹم فلیپ" کو تعینات کیا، ایک ایسا آلہ جو سن شیلڈ پر شمسی دباؤ کے خلاف توازن فراہم کرتا ہے، ویب کی واقفیت کو برقرار رکھنے کے لیے تھرسٹر فائرنگ کی ضرورت کو کم کرکے ایندھن کی بچت کرتا ہے۔ اس کے بعد، مشن کنٹرول نے سورج کی شیلڈ کی حفاظت کرنے والے کور جاری کیے اور رولڈ اپ کیے، اور اسے پہلی بار خلا میں بے نقاب کیا۔ 31 دسمبر 2021 کو، گراؤنڈ ٹیم نے آبزرویٹری کے بائیں اور دائیں اطراف سے دو دوربین "مڈ بومز" کو بڑھایا، اور پانچ سنشیلڈ جھلیوں کو ان کے فولڈڈ اسٹویج سے آگے اور پچھلے پیلیٹوں میں کھینچ لیا، جنہیں تین دن پہلے نیچے اتارا گیا تھا۔ بائیں طرف کے بوم کی تعیناتی (مرکزی آئینے کی طرف اشارہ کرنے کے سلسلے میں) میں اس وقت تاخیر ہوئی جب مشن کنٹرول کو ابتدائی طور پر اس بات کی تصدیق نہیں ملی کہ سن شیلڈ کا احاطہ مکمل طور پر لپیٹ لیا گیا ہے۔ تصدیق کے لیے اضافی ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد، ٹیم عروج کو بڑھانے کے لیے آگے بڑھی۔ بائیں طرف 3 گھنٹے اور 19 منٹ میں تعینات کیا گیا ؛ دائیں طرف 3 گھنٹے اور 42 منٹ لگے۔ اس قدم کے ساتھ، ویب کا سن شیلڈ اپنی مکمل، پتنگ کی شکل سے ملتا جلتا تھا اور اپنی مکمل چوڑائی تک پھیل گیا۔ جھلیوں کو الگ کرنے اور تناؤ کے احکامات کی پیروی کی جانی تھی اور توقع کی جارہی تھی کہ اس میں کئی دن لگیں گے۔ نئے سال کے دن آرام کرنے کے بعد، زمینی ٹیم نے سن شیلڈ ٹینشننگ میں ایک دن تاخیر کی تاکہ آبزرویٹری کے سولر پینلز کی صف کو بہتر بنانے اور آبزرویٹری کی سمت کو قدرے ایڈجسٹ کرنے کے لیے وقت دیا جا سکے تاکہ توقع سے قدرے زیادہ گرم سن شیلڈ تعیناتی موٹروں کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ سورج کے قریب ترین اور سن شیلڈ میں پانچ میں سے سب سے بڑی پرت کی ٹینشننگ 3 جنوری 2022 کو شروع ہوئی، اور 3:48p.m پر مکمل ہوئی۔ ای ایس ٹی۔ دوسری اور تیسری تہوں کا تناؤ 4:09p.m پر شروع ہوا۔ ای ایس ٹی اور اس میں دو گھنٹے اور 25 منٹ لگے۔ 4 جنوری کو، کنٹرولرز نے 11:59a.m پر کام مکمل کرتے ہوئے آخری دو تہوں، چار اور پانچ کو کامیابی کے ساتھ تناؤ میں ڈال دیا۔ ای ایس ٹی۔ 5 جنوری 2022 کو، مشن کنٹرول نے دوربین کے ثانوی آئینے کو کامیابی کے ساتھ تعینات کیا، جس نے خود کو تقریبا ڈیڑھ ملی میٹر کی رواداری کے لیے اپنی جگہ پر بند کر دیا۔ ساختی تعیناتی کا آخری مرحلہ بنیادی آئینے کے پروں کو کھولنا تھا۔ ہر پینل تین بنیادی آئینے کے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور اسے جوڑنا پڑتا ہے تاکہ خلائی دوربین کو دوربین کے لانچ کے لیے ایرین راکٹ کی فیئرنگ میں نصب کیا جا سکے۔ 7 جنوری 2022 کو ناسا نے پورٹ سائیڈ ونگ اور 8 جنوری کو اسٹار بورڈ سائیڈ مرر ونگ کو تعینات اور بند کر دیا۔ اس نے آبزرویٹری کی ساختی تعیناتی کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا۔ 24 جنوری 2022 کو، 2 بجے: 00p.m۔ ای ایس ٹی، لانچ کے تقریبا ایک ماہ بعد، تیسرا اور آخری کورس اصلاح ہوا، جس نے جے ڈبلیو ایس ٹی کو سورج-زمین ایل 2 پوائنٹ کے ارد گرد اپنے منصوبہ بند ہالو مدار میں داخل کیا۔ کمیشننگ اور ٹیسٹنگ 12 جنوری 2022 کو، جب ابھی ٹرانزٹ میں تھی، آئینے کی صف بندی شروع ہوئی۔ بنیادی آئینے کے حصوں اور ثانوی آئینے کو ان کی حفاظتی لانچ پوزیشنوں سے دور کردیا گیا تھا۔ اس میں تقریبا 10 دن لگے، کیونکہ 132 ایکچوایٹر موٹرز کو خوردبین درستگی (10 نینومیٹر انکریمنٹس) پر آئینے کی پوزیشنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ابتدائی صف بندی کے دوران ہر ایک کو 12 لاکھ انکریمنٹس (12.5 ملی میٹر) سے زیادہ حرکت کرنی چاہیے۔ مزید برآں، خطرے اور پیچیدگی کو کم کرنے کے لیے، اور کولنگ آئینوں کے قریب گرمی کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے، ایک وقت میں صرف ایک ایکچوایٹر کو منتقل کیا گیا اور ایکچوایٹرز ایک وقت میں صرف مختصر مدت کے لیے چلائے گئے، جس سے کل رفتار تقریبا 1 ملی میٹر فی دن تک محدود ہو گئی۔ 18 ریڈیئس آف کرویچر (آر او سی) ایکچوایٹرز، جو بنیادی آئینے کے حصوں کی کرویچر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، کو بھی اسی وقت لانچ پوزیشن سے منتقل کر دیا گیا تھا۔ لانچ پروٹیکشن سے آزاد ہونے کے بعد، 18 آئینے کے حصوں کو ٹھیک سے ترتیب دیا جا رہا ہے اور ایک آئینے کے طور پر کام کرنے کے لیے سیدھا کیا جا رہا ہے، اس عمل کو شروع کرنے اور جانچ کے لیے اجازت دیے گئے پانچ مہینوں میں سے تقریبا تین میں وقت لگنے کی توقع ہے۔ کمیشننگ اس حقیقت کی وجہ سے پیچیدہ ہے کہ دوربین کی کارکردگی اور کچھ اجزاء کی عین مطابق شکلیں بھی خوردبین طور پر بدل جائیں گی کیونکہ یہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ پانی اور برف کے گاڑھا ہونے سے بچانے کے لیے استعمال ہونے والے ہیٹرز کی اب ضرورت نہیں رہے گی اور انہیں آہستہ آہستہ بند کر دیا جائے گا۔ آئینے کی صف بندی کے لیے آئینے کے 18 حصوں میں سے ہر ایک اور ثانوی آئینے کو 50 نینو میٹر کے اندر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناسا مطلوبہ درستگی کا موازنہ مشابہت کے ذریعے کرتا ہے: "اگر ویب کا بنیادی آئینہ ریاستہائے متحدہ کے سائز کا ہوتا، تو ہر [آئینہ] حصہ ٹیکساس کے سائز کا ہوتا، اور ٹیم کو ٹیکساس کے سائز کے حصوں کی اونچائی کو ایک دوسرے کے ساتھ تقریبا 1.5 انچ کی درستگی کے ساتھ جوڑنا پڑتا۔" آئینے کی صف بندی ایک پیچیدہ عمل ہے جسے سات مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے دوربین کے 1:6 پیمانے کے ماڈل کا استعمال کرتے ہوئے بار بار ریہرسل کیا گیا ہے۔ آئینے کے پہنچنے کے بعد، این آئی آر سی اے ایم ایک روشن ستارے، ارسا میجر میں چھٹے شدت کے ستارے ایچ ڈی 84406 کو نشانہ بناتا ہے۔ (ایچ ڈی 84406 روشن اور آسانی سے شناخت شدہ ہے، کمیشن کے پورے 3 ماہ تک نظر میں رہے گا، اور کم ستاروں کے ساتھ آسمان کے کچھ حصے میں ہے۔) ایسا کرنے کے لیے، این آئی آر سی اے ایم آسمان کی 1560 تصاویر لیتا ہے (اس کے 10 سینسرز میں سے ہر ایک کے ساتھ 156 تصاویر) اور ان وسیع تر تصاویر کا استعمال اس بات کا تعین کرنے کے لیے کرتا ہے کہ آسمان میں مرکزی آئینے کا ہر حصہ ابتدائی طور پر کہاں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ابتدائی طور پر، انفرادی بنیادی آئینے کے حصوں کو بہت غلط ترتیب دیا جائے گا، لہذا تصویر میں ستارے کے میدان کی 18 الگ الگ، دھندلی، تصاویر ہوں گی، جن میں سے ہر ایک میں ہدف ستارے کی تصویر ہوگی۔ ایچ ڈی 84406 کی 18 تصاویر کو ان کے متعلقہ آئینے کے حصوں سے ملایا جاتا ہے، اور 18 حصوں کو ستارے پر مرکوز لگ بھگ صف بندی میں لایا جاتا ہے ("سیگمنٹ امیج آئیڈینٹیفیکیشن")۔ اس کے بعد ہر حصے کو انفرادی طور پر اس کی بڑی فوکسنگ کی غلطیوں کو درست کیا جاتا ہے، فیز ریٹریول نامی تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے، جس کے نتیجے میں 18 الگ الگ، لیکن انفرادی طور پر اچھے معیار کی، 18 آئینے کے حصوں ("سیگمنٹ الائنمنٹ") کی تصاویر بنتی ہیں۔ ہر حصے کی 18 تصاویر کو پھر منتقل کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک ہی تصویر ("امیج اسٹیکنگ") بنانے کے لیے بالکل اوورلیپ ہو جائیں۔ اب تقریبا درست تصاویر کے لیے رکھے گئے آئینوں کے ساتھ، انہیں 50 نینو میٹر کی اپنی آپریشنل درستگی کے مطابق ٹھیک ہونا چاہیے، جو کہ روشنی کی ایک طول موج سے بھی کم ہے جس کا پتہ لگایا جائے گا۔ منتشر فریج سینسنگ نامی ایک تکنیک آئینے کے 20 جوڑوں سے تصاویر کا موازنہ کرتی ہے، جس سے زیادہ تر غلطیوں کو درست کیا جا سکتا ہے ("کورس فیزنگ")، اور پھر اسی تکنیک کو خصوصی نظری عناصر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہر حصے کی تصویر میں ±4 اور ±8 ڈیفوکس کی لہروں کو متعارف کرایا جا سکے، جس سے تقریبا تمام باقی غلطیوں کا پتہ لگانے اور اصلاح کی جا سکے ("فائن فیزنگ")۔ ان دونوں عملوں کو تین بار دہرایا جاتا ہے، اور دوربین کے آپریشن کے دوران فائن فیزنگ کی معمول کے مطابق جانچ کی جائے گی۔ موٹے اور باریک مرحلے کے تین دوروں کے بعد، دوربین کو این آئی آر سی اے ایم فیلڈ آف ویو میں ایک جگہ پر اچھی طرح سے سیدھا کیا جائے گا۔ پکڑی گئی تصویر کے مختلف نکات پر، تمام آلات پر پیمائش کی جائے گی، اور شدت میں پائے جانے والے تغیرات سے حساب کتاب کی جائے گی، جس سے تمام آلات میں اچھی طرح سے سیدھا نتیجہ ملے گا ("ٹیلی اسکوپ الائنمنٹ اوور انسٹرومنٹ فیلڈز آف ویو")۔ آخر میں، فائن فیزنگ کا آخری دور اور تمام آلات پر تصویر کے معیار کی جانچ کی جاتی ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پچھلے مراحل سے باقی رہنے والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درست کیا جائے ("حتمی اصلاح کے لیے صف بندی کو دہرائیں")۔ اس کے بعد دوربین کے آئینے کے حصے سیدھے ہوتے ہیں اور عین مطابق مرکوز تصاویر حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر ضرورت ہو تو، درستگی کو یقینی بنانے کے لیے، یہ عمل پہلے کے اقدامات کو دوبارہ جانچنے کی اجازت دیتا ہے۔ صف بندی کی تیاری میں، ناسا نے 3 فروری 2022 کو 19:28 UTC پر اعلان کیا کہ NIRCam نے دوربین کے پہلے فوٹون کا پتہ لگایا ہے (حالانکہ ابھی تک مکمل تصاویر نہیں ہیں)۔ 11 فروری 2022 کو، ناسا نے اعلان کیا کہ دوربین نے صف بندی کا پہلا مرحلہ تقریبا مکمل کر لیا ہے، اس کے بنیادی آئینے کے ہر حصے نے ہدف ستارے ایچ ڈی 84406 کا پتہ لگایا ہے اور اس کی تصویر کشی کی ہے، اور تمام حصوں کو لگ بھگ صف بندی میں لایا گیا ہے۔ فیز 1 کی صف بندی 18 فروری 2022 کو مکمل ہوئی، اور ایک ہفتے بعد، فیز 2 اور 3 بھی 25 فروری 2022 کو مکمل ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ 18 حصے یکجا کام کر رہے ہیں، تاہم جب تک کہ تمام 7 مراحل مکمل نہیں ہو جاتے، تب بھی یہ حصے ایک بڑی دوربین کے بجائے 18 چھوٹی دوربینوں کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اسی وقت جب پرائمری آئینے کو شروع کیا جا رہا ہے، سینکڑوں دیگر آلات کو شروع کرنے اور انشانکن کے کام بھی جاری ہیں۔ انشانکن اور ٹیسٹ امیجز کی گیلری بھی دیکھیں جیمز ویب خلائی دوربین کی ٹائم لائن نوٹ حوالہ جات جیمز ویب خلائی دوربین 2021 سائنس میں گوڈرڈ خلائی پرواز مرکز ناسا پروگرام کینیڈا کا خلائی پروگرام 2021 فرانسیسی گیانا میں ویڈیو کلپس پر مشتمل مضامین