Western Isles HVDC connection
مغربی جزائر ایچ وی ڈی سی کنکشن ایک مجوزہ 1.8GW ایچ وی ڈی سی سب میرین پاور کیبل ہے جو آئل آف لیوس کو سکاٹ لینڈ کی سرزمین سے جوڑتی ہے۔ پروجیکٹ پروموٹر، سکاٹش اینڈ سدرن الیکٹرسٹی نیٹ ورکس، لنک کی شناخت "جی بی میں کلیدی سرمایہ کاری میں سے ایک کے طور پر کرتا ہے جو 2030 کے آف شور ونڈ اہداف کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے، [اور] مغربی جزائر کی قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کو کھولنے کے لیے ایک بڑا قدم ہے"۔ روٹ یہ کیبل لیوس میں اسٹورن وے کے قریب آرنش کو بیولی سب اسٹیشن پر نیشنل گرڈ سے جوڑے گی۔ آئی لینڈ کنورٹر اسٹیشن اور گرڈ کنکشن سب اسٹیشن لیوس کے آرنش پوائنٹ پر ہوں گے۔ وہاں سے، سمندری کیبل 22 میٹر گہرائی میں براہ راست سمندر میں نالیوں سے گزرے گی۔ 81 کلومیٹر سبسی کیبل ویسٹر راس میں لٹل لوچ بروم کے سرے پر موجود کرنٹ کو ڈنڈونل تک لے جائے گی۔ تقریبا 75 کلومیٹر زیر زمین کیبل ایچ وی ڈی سی کو کنورٹر اسٹیشن تک لے جائے گی، جس میں بیولی میں مین لینڈ ٹرانسمیشن سسٹم سے 6 کلومیٹر زیر زمین اے سی کنکشن ہوگا۔ (حوالہ میں سمندری راستے کا تفصیلی نقشہ موجود ہے۔) موجودہ حیثیت دسمبر 2022 میں، مغربی جزائر کے ایچ وی ڈی سی کنکشن کو آفجیم سے منظوری ملی۔ اگست 2022 تک یہ منصوبہ ترقی کے ابتدائی مرحلے میں تھا۔ جون 2022 میں، جب 600 میگاواٹ کے لنک کی تجویز پیش کی جا رہی تھی، اس کی تعمیر کا منصوبہ موسم گرما 2024 سے موسم گرما 2026 تک بنایا گیا تھا، جس کی تکمیل اور رابطہ موسم بہار 2027 میں مکمل ہوا۔ جولائی 2022 میں، منصوبہ بند صلاحیت کو 1.8GW تک بڑھانے سے مجوزہ تکمیل کی تاریخ تین سال پیچھے 2030 مقرر کی گئی، حالانکہ SSEN اسے دوبارہ آگے لانے کے لیے اختیارات تلاش کر رہا ہے۔ تکنیکی تفصیلات لنک کے لیے تازہ ترین تجویز میں ایک 1.8GW کنکشن کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو مغربی جزائر کے ارد گرد تمام منصوبہ بند آن شور اور آف شور ونڈ پروجیکٹس کے لیے کافی صلاحیت فراہم کرے گا، جس میں مستقبل کے قابل تجدید نسل کے منصوبوں کے لیے کچھ اضافی صلاحیت ہوگی۔ پروجیکٹ کی تاریخ لنک کے لیے ابتدائی منصوبہ بندی 2008 سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ 2010 میں، ایک ضرورت کا مقدمہ آفجیم کو پیش کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے واپس لے لیا گیا۔ 2013 میں، آفجیم کی طرف سے ایک ماہ کے اندر ایک ضرورت کا معاملہ واپس بھیج دیا گیا، یہ پوچھتے ہوئے کہ یہ ایسے وقت میں کیوں پیش کیا جا رہا تھا جب جنریٹر مانگ رہے تھے، لیکن موصول نہیں ہوئے تھے، سی ایف ڈی سپورٹ میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اپریل 2014 تک 450 میگاواٹ کے سنگل سرکٹ ایچ وی ڈی سی لنک کی تجویز تھی۔ اس وقت، یہ منصوبہ ریگولیٹری غیر یقینی صورتحال کے چکر میں بند تھا: آفجیم تصدیق شدہ ضرورت کے بغیر کسی لنک کی منظوری نہیں دے گا ؛ ونڈ فارم ڈویلپرز تصدیق شدہ لنک کے بغیر اپنے منصوبوں کو حتمی شکل نہیں دے سکتے تھے۔ سکاٹش حکومت کے گرڈ ایکسیس اسٹڈی کے مطابق: اگست 2018 میں، 600 میگاواٹ کے کنیکٹر کا معاملہ آفجیم کو پیش کیا گیا تھا۔ ستمبر 2019 میں، لیوس میں مجوزہ اسٹورن وے ونڈ فارم فرق کا معاہدہ (سی ایف ڈی) جیتنے میں ناکام رہا، جس سے لنک کے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ جولائی 2022 میں، لیوس پر اسٹورن وے ونڈ فارم نے 200 میگاواٹ کی صلاحیت کے لیے £ 46.39/MWh (2012 کی قیمتوں پر) کی اسٹرائیک قیمت پر کنٹریکٹ فار ڈفریینس (CfD) جیتا۔ جولائی 2022 میں، بجلی کے نظام کے آپریٹر، نیشنل گرڈ پی ایل سی نے اپنا "2030 تک کا راستہ" شائع کیا، جس نے ایک لنک کی ضرورت کی تصدیق کی، اور بجلی کی صلاحیت کو 600 میگاواٹ سے 1.8GW تک بڑھانے کی تجویز پیش کی۔ شٹ لینڈ ایچ وی ڈی سی کنکشن حوالہ جات بھی دیکھیں بیرونی روابط ایس ایس ای این پروجیکٹ ویب سائٹ اپریل 2023 کنسلٹیشن بکلیٹ (پی ڈی ایف) سکاٹ لینڈ میں برطانیہ الیکٹرک پاور انفراسٹرکچر سے اور اس سے الیکٹریکل انٹر کنیکٹر ایچ وی ڈی سی ٹرانسمیشن لائنیں سب میرین پاور کیبلز