Mine closure planning
کان بند کرنے کی منصوبہ بندی میں کان کنی کے بعد کے منظر نامے کے لیے مؤثر طریقے سے منصوبہ بندی کرنا شامل ہے-کان کی آپریٹنگ لائف سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد درکار تمام سرگرمیاں جو معاشی طور پر قابل قبول منظر نامہ تیار کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ بندش کی کارکردگی سے مراد کان کی بندش کے قریب اور بعد کی سرگرمیاں اور بندش کے منصوبے میں درج سرگرمیاں کتنی اچھی طرح انجام دی جاتی ہیں۔ ایک کان جس دن کھلتی ہے اسی دن بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کان کی منصوبہ بندی اور ترقی کے مرحلے کے دوران کیے گئے فیصلے-اور اس سے بھی پہلے، ایکسپلوریشن مرحلے کے دوران-حتمی بندش کے منصوبے، اس کی لاگت، اور اس کے نتیجے میں زمین کی تزئین کی کارکردگی پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ فیصلے زمین کی کامیاب بحالی کے حصول کے لیے بندش کی منصوبہ بندی کے فریم ورک کے اندر کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بندش کی منصوبہ بندی سے متعلق سرگرمیوں میں اکثر شامل ہیں: خراب زمین کی تزئین کی تفصیلی ڈرائنگ کی تیاری، بنیادی معلومات کا مجموعہ، زمین کے استعمال کے تحفظات پر ریگولیٹرز اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت، معاون تحقیقی پروگراموں کی تیاری، اور بجٹ اور نظام الاوقات کی تیاری۔ بند ہونے والی کان کے لیے، بندش کا منصوبہ ایک ڈیکومیشننگ پلان کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس میں تخفیف ٹیکنالوجیز (خاص طور پر ایسڈ راک ڈرینیج کے لیے) کی تفصیلات اور انتخاب اور دیگر مخصوص بحالی اور بندش کی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کامیاب بحالی اور اچھی بندش کی منصوبہ بندی کا ایک اہم عنصر اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت ہے۔ عام طور پر، کانیں جاری، بامعنی اسٹیک ہولڈر مشاورت کا ناقص کام کرتی ہیں، اور بہت سے پیشہ ورانہ مدد سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک خاص طور پر مفید مشاورتی عمل میں ایک مقامی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو خطے میں ایک یا ایک سے زیادہ کانوں کو ان کی بحالی اور بندش کی سرگرمیوں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے جس میں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جاری بات چیت فراہم کرنے اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے اہم اہداف کی نشاندہی کرنے پر توجہ دی جاتی ہے۔ بندش کی منصوبہ بندی کا سب سے اہم فائدہ کامیاب بحالی کے حصول کے لیے اہم سرگرمیوں کی شناخت ہے۔ بندش کی منصوبہ بندی عام طور پر مطلوبہ تحقیق کے شعبوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ منصوبہ بندی کی رکاوٹوں (اور بعض اوقات مواقع) کی بھی نشاندہی کرتا ہے خاص طور پر ٹیلنگ اسٹوریج کے لیے محفوظ طریقوں اور مقامات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ منصوبے کچھ یقین دہانی فراہم کرتے ہیں کہ کان "خود کو ایک کونے میں نہیں ڈال رہی ہے" اور مالی یقین دہانی کی سطح کا اندازہ لگانے کے لیے ایک ابتدائی بنیاد فراہم کرتے ہیں-جو کانوں اور ریگولیٹرز دونوں کے لیے اہم ہے۔ یہ ایک بنیادی کیس بھی بناتا ہے جس کے خلاف مستقبل کی منصوبہ بندی کی تبدیلیوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کام کا زیادہ تر حصہ 30 سال پہلے متعارف کرائے گئے "ڈیزائن فار کلوزر" کے تصور کے تحت آتا ہے۔ عام بندش کے منصوبے 100 سے 200 صفحات کے دستاویزات ہوتے ہیں جن کو تیار کرنے میں کئی ماہ لگتے ہیں اور ان کی لاگت تقریبا 200,000 امریکی ڈالر ہوتی ہے۔ وہ عام طور پر محکمہ ماحولیات کے نگران، یا کان کنی، ماحولیاتی، یا جیو ٹیکنیکل کنسلٹنٹ کے ذریعہ تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ ریگولیٹری اتھارٹی کی درخواست پر پیش کیے جاتے ہیں اور کان کے ذریعے کان کی لاگت کی زندگی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر بندش کی منصوبہ بندی کے دستاویزات ایک ہی شکل کا اشتراک کرتے ہیں: تعارف پیشگی ترقی کے حالات مائن آپریشنز نے زمین کی تزئین کی کارکردگی کے اہداف (اور ریگولیٹری تقاضے) کی وضاحت کی بحالی کی ٹیکنالوجیز اور طریقے بحالی کے منصوبے، توازن، فضلہ کو الگ تھلگ کرنے کے طریقے طویل مدتی نگرانی اور دیکھ بھال کے منصوبے زمین کی تزئین کی کارکردگی کی پیش گوئی کا اہداف شیڈول اور اخراجات سے متعلق کارکردگی کی پیش گوئی کا موازنہ مالی یقین دہانی دیکھ بھال اور دیکھ بھال کے حوالہ جات میککینا، جی ٹی، 2002 بھی دیکھیں۔ پائیدار کان کی بحالی اور زمین کی تزئین کی انجینئرنگ۔ پی ایچ ڈی تھیسس، یونیورسٹی آف البرٹا، ایڈمنٹن، 661 پی پی۔ بندش کان کنی اور ماحولیات کے ماحولیاتی اثرات