Budgeted cost of work performed
انجام دی گئی کام کی بجٹ شدہ لاگت (بی سی ڈبلیو پی) جسے کمائی ہوئی قیمت (ای وی) بھی کہا جاتا ہے، کام کی بجٹ شدہ لاگت ہے جو دراصل ایک مخصوص مدت کے دوران کسی طے شدہ کام کو انجام دینے میں انجام دی گئی ہے۔ بی سی ڈبلیو پی مکمل کام کے پیکجوں اور اوپن ورک پیکجوں کے مکمل حصوں کے بجٹ کا مجموعہ ہے، نیز کوشش کی سطح اور تقسیم شدہ کوشش کے لیے بجٹ کا قابل اطلاق حصہ ہے۔ (کام کی خرابی کے ڈھانچے میں شناخت شدہ اشیاء کے علاوہ اوور ہیڈ اخراجات، نیز منصوبہ بندی اور کارکردگی کے تناسب سے متعلق اخراجات۔) پروجیکٹ مینجمنٹ انسٹی ٹیوٹ (پی ایم آئی) کے پی ایم بی او کے (7 ویں ایڈیشن) کے مطابق، کمائی ہوئی قیمت (ای وی) کی تعریف "اس کام کے لیے مجاز بجٹ کے لحاظ سے انجام دیے گئے کام کی پیمائش" کے طور پر کی گئی ہے۔ بی سی ڈبلیو پی پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے کمائی ہوئی قدر کے انتظام کے نقطہ نظر میں ایک اصطلاح ہے۔ بی سی ڈبلیو پی کام کی بجٹ شدہ لاگت شیڈول (بی سی ڈبلیو ایس) سے متصادم ہے جسے پلانڈ ویلیو (پی وی) بھی کہا جاتا ہے۔ بی سی ڈبلیو ایس تمام ورک پیکجوں، پلاننگ پیکجوں، اور اوور ہیڈ کے لیے بجٹ آئٹمز کا مجموعہ ہے جو اصل میں انجام دیے گئے کام کی لاگت کے بجائے اس مدت کے لیے شیڈول کیا گیا تھا۔ بی سی ڈبلیو پی کام کی اصل لاگت (اے سی ڈبلیو پی) سے بھی متصادم ہے جو بجٹ کے تخمینوں کے بجائے خرچ کی گئی اصل رقم کی پیمائش کرتا ہے۔ مثال تینوں اصطلاحات کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے، فرض کریں کہ ایک شیڈول میں ایک ٹاسک "ٹیسٹ ہارڈ ویئر" ہوتا ہے جس کا تخمینہ 1 جنوری سے 10 جنوری تک چلتا ہے اور اس کی لاگت $1000 ہے، اور یہ کہ یہ ایک سادہ کوشش ہے جس میں کوئی اوور ہیڈ یا مختص لاگت نہیں ہے۔ تاہم 5 جنوری کو، اجازت شدہ وقت کے آدھے راستے پر، کام 30 فیصد مکمل ہو چکا ہے اور اس پر 250 ڈالر خرچ ہو چکے ہیں۔ بی سی ڈبلیو پی $1000 (بجٹ کی لاگت) گنا 30 ٪ (انجام دیا گیا کام) ہے، یا $300 بی سی ڈبلیو ایس $1000 (بجٹ کی لاگت) گنا 50 ٪ (شیڈول شدہ رقم) ہے، یا $500 اے سی ڈبلیو پی $250 ہے۔ کمائی ہوئی قیمت کے انتظام میں موازنہ اسے شیڈول کے پیچھے اور مجموعی طور پر توقع سے کم لاگت کے طور پر دیکھے گا۔ تفصیلی حساب کتاب کو ہر کام (مکمل یا جاری) کے مکمل ہونے والے فیصد کو اس کی منصوبہ بند قیمت سے ضرب دینا چاہیے۔ یہ بھی دیکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ کی لغت کمائی ہوئی قدر کا انتظام حوالہ جات لاگت انجینئرنگ کام کی لاگت طے شدہ