Northgate Link tunnel
نارتھ گیٹ لنک ٹنل سیئٹل، واشنگٹن، ریاستہائے متحدہ میں ایک ہلکی ریل سرنگ ہے۔ جڑواں بور لنک لائٹ ریل ٹنل، جو نارتھ گیٹ لنک ایکسٹینشن (جو پہلے "نارتھ لنک" کے نام سے جانا جاتا تھا) کے حصے کے طور پر بنائی گئی ہے، 1 لائن کا ایک حصہ رکھتی ہے اور یونیورسٹی ڈسٹرکٹ کو نارتھ گیٹ سے جوڑتی ہے۔ یہ سرنگ یونیورسٹی آف واشنگٹن اسٹیشن (یونیورسٹی لنک ٹنل کے شمالی سرے) سے شروع ہوتی ہے اور یونیورسٹی آف واشنگٹن کیمپس کے شمال مغرب میں سفر کرتی ہے۔ یہ میپل لیف کے ایک پورٹل پر انٹرسٹیٹ 5 کے مشرق کی طرف ابھرنے سے پہلے یو ڈسٹرکٹ اور روزویلٹ میں انٹرمیڈیٹ اسٹیشنوں پر خدمات انجام دیتا ہے۔ ہلکی ریل ٹرینیں پھر ایک بلند گائیڈ وے پر نارتھ گیٹ اسٹیشن تک جاری رہتی ہیں، جہاں توسیع ختم ہوتی ہے۔ توسیع کو 2008 میں ووٹرز نے ساؤنڈ ٹرانزٹ 2 (ایس ٹی 2) پیکیج میں منظور کیا تھا، جس کی تعمیر 2012 میں شروع ہوئی تھی، اور 2 اکتوبر 2021 کو خدمت میں داخل ہوئی تھی۔ روٹنگ نارتھ گیٹ لنک ایکسٹینشن پروجیکٹ کے لیے، یونیورسٹی لنک کے لیے تعمیر کی گئی جوڑی دار سرنگیں شمال میں یونیورسٹی ڈسٹرکٹ اور روزویلٹ کے محلوں تک جاری رہتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ایلیویٹڈ نارتھ گیٹ اسٹیشن کی خدمت کے لیے این ای 94 ویں اسٹریٹ کے قریب آئی-5 کے ساتھ سطح پر ابھرے۔ سرنگ والا حصہ لمبا ہے، جبکہ بلند حصہ لمبا ہے۔ 2008 میں ساؤنڈ ٹرانزٹ 2 بیلٹ اقدام کے حصے کے طور پر لین ووڈ کے شمال میں توسیع کی منظوری دی گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایوریٹ تک مستقبل کی خدمت کی منصوبہ بندی جاری رکھنے کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے گئے تھے۔ لین ووڈ لنک کی توسیع 2024 میں کھلنے والی ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کیمپس کے تقریبا نیچے سے گزرنے والے حصے میں یونیورسٹی کی تحقیق کے لیے استعمال ہونے والے حساس آلات کے ساتھ مداخلت کو روکنے کے لیے ایک محدود رفتار ہے۔ سرنگ میں "فلوٹنگ سلیب" کے لیے ربڑ کے سپورٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جو ٹرینوں سے توانائی کو جذب اور جذب کرتے ہیں۔ نارتھ گیٹ لنک ایکسٹینشن پر اسٹیشنوں کی تعمیر 2012 میں شروع ہوئی اور 2 اکتوبر 2021 کو سروس کے لیے کھول دی گئی۔ ٹرین کی جانچ جنوری 2021 میں شروع ہوئی۔ سرنگ ہر سرنگ کو جنوب کی طرف کھودا جاتا ہے، جو میپل لیف پورٹل سے شروع ہوتا ہے، تین حصوں میں اسٹیشنوں کے ذریعہ الگ کیا جاتا ہے، جس میں قطر والی سرنگ بورنگ مشین کا استعمال ہوتا ہے۔ شمال کی طرف جانے والی ٹرینوں کے لیے سرنگ کھودنے والی مشین کا نام "برینڈا" رکھا گیا تھا اور جنوب کی طرف جانے والی ٹرینوں کے لیے بہن مشین کا نام "پامیلا" رکھا گیا تھا، لیکن الاسکن وے ویاڈکٹ متبادل سرنگ منصوبے پر استعمال ہونے والی پریشان کن "برتھا" مشین کے ساتھ وابستگی کو کم کرنے کے لیے مارچ 2016 میں ان ناموں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ برینڈا کو پہلے 2011 سے 2012 تک یونیورسٹی لنک ٹنل پر استعمال کیا گیا تھا، جس میں کیپیٹل ہل اسٹیشن اور ڈاون ٹاؤن سیئٹل ٹرانزٹ ٹنل کے درمیان دونوں سرنگیں کھودی گئی تھیں۔ ٹی بی ایم #1 (سابقہ برینڈا) نے 9 جولائی 2014 کو شمال کی طرف جانے والی سرنگ کی کھدائی شروع کی، اور 17 مارچ 2015 کو روزویلٹ اسٹیشن پہنچا۔ یہ بعد میں 6 نومبر 2015 کو یو ڈسٹرکٹ اسٹیشن پہنچا، اور 30 مارچ 2016 کو یونیورسٹی آف واشنگٹن اسٹیشن تک جانے والی پوری شمال کی طرف جانے والی سرنگ کو مکمل کیا، جس کے دو ہفتوں سے بھی کم عرصے بعد شہر کے مرکز سیئٹل سے اس اسٹیشن تک ہلکی ریل سروس شروع ہوئی تھی۔ ٹی بی ایم #1 کو جدا کر کے یونیورسٹی آف واشنگٹن اسٹیشن سے ہٹا دیا گیا۔ ٹی بی ایم #2 سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے، ٹی بی ایم #1 کی تجدید کی گئی اور جون اور ستمبر 2016 کے درمیان آخری (جنوب کی طرف) سرنگ کے حصے کی کھدائی کی گئی۔ ٹی بی ایم #2 (سابقہ پامیلا) نے 20 نومبر 2014 کو جنوب کی طرف جانے والی سرنگ کی کھدائی شروع کی، اور 13 جولائی 2015 کو روزویلٹ اسٹیشن پہنچا۔ دسمبر 2015 کے آخر سے فروری 2016 کے اوائل تک چھ ہفتوں تک، مشین کو یو ڈسٹرکٹ اسٹیشن کے شمال میں ایک مقام پر سخت مٹی کا سامنا کرنے کے بعد روک دیا گیا جس سے پانچ موٹروں اور مشین کے مرکزی گیئر کو نقصان پہنچا۔ مرمت کی گئی اور یہ حصہ 24 مارچ 2016 کو مکمل ہوا۔ حتمی (ساؤتھ باؤنڈ) سرنگ کے حصے کو مکمل کرنے کے لیے درکار ٹی بی ایم #2 کی اضافی مرمت سے منصوبے کے کھلنے میں ممکنہ طور پر تاخیر ہوتی اگر فلوٹ کے وقت کے پانچ ماہ سے تجاوز کر جاتے، جس کی وجہ سے جے سی ایم نارتھ لنک کو ٹی بی ایم #1 کے ساتھ حتمی حصے کو ختم کرنا پڑتا۔ سرنگ میں سوراخوں کے درمیان 23 کراس گزرگاہیں ہیں جن میں ہنگامی اخراج ہوتے ہیں، جن کی کھدائی زمینی منجمد کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی۔ حوالہ جات بیرونی روابط ساؤنڈ ٹرانزٹ کا صفحہ نارتھ گیٹ لنک ایکسٹینشن لنک لائٹ ریل ریلوے لائنیں 2021 میں کھولی گئیں 1500 وی ڈی سی ریلوے الیکٹریفکیشن ٹنل سیئٹل میں 2021 ریلوے سرنگوں میں مکمل ہوئیں