Sanmen Nuclear Power Station
سانمین نیوکلیئر پاور اسٹیشن (انگریزی: Sanman Neuक्लئیر پاور اسٹیشن) سانمین کاؤنٹی، جیانگ، چین میں واقع ایک جوہری پاور اسٹیشن ہے۔ سینمین ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک کمپنی کے تیار کردہ اے پی 1000 پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر (پی ڈبلیو آر) کا پہلا نفاذ ہے۔ پلانٹ کے معاہدے پر جولائی 2007 میں اتفاق کیا گیا تھا۔ پروجیکٹ کے آغاز کا اعلان ویسٹنگ ہاؤس کے دیگر کمپنیوں پر بولی کا مقابلہ جیتنے کے تقریبا بارہ ماہ بعد ہوا۔ نئے پلانٹ کے معاہدے میں دی شا گروپ (اب شکاگو برج اینڈ آئرن) شامل تھا، جو ویسٹنگ ہاؤس میں ایک اقلیتی شیئر ہولڈر ہے۔ ویسٹنگ ہاؤس پر جاپانی توشیبا کا کنٹرول تھا۔ شا گروپ نے انجینئرنگ، خریداری، کمیشننگ، انفارمیشن مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی خدمات فراہم کیں۔ ری ایکٹروں کی پہلی جوڑی کی لاگت کا تخمینہ CNY 32.4 بلین یوآن لگایا گیا تھا، بعد میں 2013 میں تخمینوں نے CNY 40.1 بلین ($6.12 بلین امریکی ڈالر) کے اعداد و شمار دیے۔ حتمی رقم CNY 10 بلین یوآن زیادہ تھی۔ پہلی اور دوسری اکائیوں کے لیے گراؤنڈ بریکنگ 26 فروری 2008 کو منعقد ہوئی۔ پہلی اکائی کے لیے کھدائی ستمبر 2008 میں مکمل ہوئی۔ منصوبے کو مقررہ وقت سے 67 دن پہلے رکھتے ہوئے گڑھے کے معیار کی تصدیق کی گئی۔ سینمین یونٹ 1 کی تعمیر 19 اپریل 2009 کو شروع ہوئی، جب فاؤنڈیشن کے لیے پہلا 5,200 میٹر 3 کنکریٹ ڈالا گیا، ایک تقریب میں جس میں اسٹیٹ نیوکلیئر پاور ٹیکنالوجی کارپوریشن (ایس این پی ٹی سی) کے سربراہ وانگ بنگہوا اور ویسٹنگ ہاؤس کے سی ای او ایرس کینڈریس نے شرکت کی۔ سنمین 2 کے لیے پہلا کنکریٹ 15 دسمبر 2009 کو ڈالا گیا تھا۔ جون 2014 میں، چائنا فرسٹ ہیوی انڈسٹریز نے دوسرے اے پی 1000 یونٹ کے لیے پہلا گھریلو طور پر تیار کردہ اے پی 1000 ری ایکٹر پریشر ویسل مکمل کیا۔ یونٹس کو اصل میں 2014 اور 2015 میں کام شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اپریل 2015 میں، دونوں کے لیے 2016 کی آغاز کی تاریخ پیش کی گئی تھی۔ ایک ماہ بعد، آغاز کی تاریخ 2017 پر واپس رکھ دی گئی۔ جنوری 2017 میں چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن (سی این این سی) نے اعلان کیا کہ حتمی ری ایکٹر کولینٹ پمپ نصب کر دیا گیا ہے جس کی 2017 کے لیے ابھی تک پیش گوئی کی گئی ہے۔، سینمین 1 نے ایندھن سے پہلے حفاظتی چیک مکمل کر لیے تھے لیکن 2018 کے موسم خزاں تک جلد از جلد گرڈ سے منسلک ہونے کی توقع نہیں تھی۔ سینمین 1 کی گرم جانچ جون 2017 میں مکمل ہوئی، اور ایندھن کی لوڈنگ 25 اپریل 2018 کو شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہ دنیا کا پہلا اے پی 1000 ری ایکٹر بن گیا جس نے 21 جون 2018 کو صبح 2 بج کر 09 منٹ پر پہلی اہمیت حاصل کی، اور اسے 30 جون 2018 کو گرڈ سے جوڑا گیا۔ سنمین یونٹ 1 21 ستمبر 2018 کو تجارتی طور پر کام کرنے لگا۔ سنمین یونٹ 2 نے 17 اگست 2018 کو پہلی اہمیت حاصل کی اور اسے 24 اگست 2018 کو گرڈ سے جوڑا گیا۔ مکمل طاقت کے مظاہرے کی جانچ 5 نومبر 2018 کو مکمل ہوئی تھی، اور اب اس یونٹ کو تجارتی طور پر کام کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ مارچ 2019 میں سینمین یونٹ 2 ری ایکٹر کولینٹ پمپ کی خرابی کی وجہ سے بند ہو گیا، جس کی بنیادی وجہ ابھی تک تحقیقات کے تحت ہے۔ ایک متبادل پمپ ریاستہائے متحدہ سے کرٹسس رائٹ کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ ان پمپوں کے ساتھ امپیلر بلیڈ کے معیار کے ساتھ پچھلے مسائل رہے ہیں، جن میں 2013 میں امریکہ میں تین پمپوں کی واپسی شامل تھی۔ ری ایکٹر ڈیٹا سنمین نیوکلیئر پاور پلانٹ 2 آپریشنل ری ایکٹرز پر مشتمل ہے۔ یونٹ 3 اور 4 کے لیے گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے، لیکن اس عمل کے دوران، پروجیکٹ تقریبا رک گیا۔ یہ سی اے پی-1000 منصوبوں میں تاخیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تاہم، 20 اپریل 2022 کو، دونوں یونٹوں پر تعمیر دوبارہ شروع کرنے کی اجازت ریاستی کونسل نے دی تھی۔ چین میں نیوکلیئر پاور بحث بھی دیکھیں حوالہ جات بیرونی روابط سانمین نیوکلیئر پاور کمپنی حاصل کردہ 2009-12-16۔ "کارپوریٹ نیوز" اسٹیٹ نیوکلیئر پاور ٹیکنالوجی کارپوریشن (ایس این پی ٹی سی)۔ حاصل کردہ 2009-12-16۔ "سینمین نیوکلیئر پاور کمپنی، لمیٹڈ"۔ چائنا نیشنل نیوکلیئر کارپوریشن (سی این این سی)۔ حاصل کردہ 2009-12-16۔ سینمین نیوکلیئر پاور پلانٹ، صوبہ ژی جیانگ، چین میں اے پی 1000 ری ایکٹر استعمال کرنے والے نیوکلیئر پاور اسٹیشن زیر تعمیر ری ایکٹر کے ساتھ نیوکلیئر پاور اسٹیشن چین میں مجوزہ پاور اسٹیشن زی جیانگ میں 2018 کے ادارے چین میں عمارتیں اور مجوزہ ری ایکٹر کے ساتھ چین میں زیر تعمیر ڈھانچے۔