Boyne Smelters
بوئین سمیلٹرز گلیڈسٹون کی بندرگاہ سے تقریبا 12 کلومیٹر جنوب میں بوئین جزیرہ، کوئینز لینڈ، آسٹریلیا پر واقع ہے۔ اس سمیلٹر میں سالانہ 545,000 ٹن ایلومینیم کی پیداواری صلاحیت ہے۔ آپریٹنگ کمپنی بوئین سمیلٹرز لمیٹڈ ریو ٹنٹو الکن کی ملکیت ہے جس کا بیلنس سومیٹومو، ماروبینی، متسوبشی اور وائی کے کے گروپ سمیت جاپانی شرکاء کے کنسورشیم کے پاس ہے۔ 2011 میں اصل بیک بھٹی کو تبدیل کرنے کے لیے ایک نئی کاربن بیک بھٹی کی تعمیر دیکھی گئی۔ اسمیلٹر کی تعمیر کا آغاز 1979 میں ہوا اور پلانٹ کا باضابطہ افتتاح 1982 میں ہوا۔ آسٹریلیا کی ریاست کوئینز لینڈ میں ایلومینیم کی صنعت کا تصور 1957 میں اس وقت شروع ہوا جب کوئینز لینڈ کی حکومت اور کوملکو کے پیشرو نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت کمپنی کو جزیرہ نما کیپ یارک کے دور دراز شمال مغربی ساحل پر ویپا میں دو سال قبل دریافت ہونے والے باکسائٹ کے ایک بڑے ذخیرے کو تیار کرنے کا حق دیا گیا۔ اس معاہدے میں کوملکو کو متعدد ذمہ داریوں کو قبول کرنے کی ضرورت تھی، بشمول کوئینز لینڈ میں باکسائٹ کو ایلومینیم میں بہتر بنانے کے لیے ایک پلانٹ قائم کرنا اور ایلومینیم کو ایلومینیم میں پگھلنے کے لیے ایلومینیم سمیلٹر کی تعمیر کی تحقیقات کرنا۔ پہلی ذمہ داری 1967 میں اس وقت پوری ہوئی جب کمپنی کے ایک کنسورشیم نے کوئینز لینڈ الومینا لمیٹڈ گلیڈسٹون ریفائنری کا کام شروع کیا۔ کوئنز لینڈ کے اندر بوون طاس میں کوئلے کے متعدد نئے کھیتوں کی دریافت کے بعد اسمیلٹر کے قیام کی معاشیات میں ڈرامائی طور پر بہتری آئی۔ 1972 میں کوملکو نے ریاست کے ساتھ مزید معاہدے کیے جس سے کمپنی کو گلیڈسٹون میں تعمیر کیے جانے والے نئے پاور اسٹیشن سے بجلی کے بلاکس کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہوا۔ جزوی طور پر آسٹریلیائی حکومت کی طرف سے اس شرط پر مالی اعانت فراہم کی گئی کہ بجلی کا ایک حصہ برآمدی صنعت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ 1974 میں کومالکو نے گلیڈسٹون کے علاقے میں ایلومینیم سمیلٹر کے لیے ایک جگہ کی تفصیلی تحقیقات شروع کیں۔ بجلی کے معاہدے نے پلانٹ کے قیام کے لیے پاور اسٹیشن سے ایک رداس کی وضاحت کی۔ سائٹ کے انتخاب، ماحولیاتی مطالعات اور بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گلیڈسٹون میں ایک مقامی دفتر قائم کیا گیا تھا۔ 1975 میں کمپنی نے بجلی کے پہلے بلاک کا انتخاب کیا۔ اس وقت دنیا کی ایلومینیم کی صنعت کساد بازاری کا شکار تھی۔ اگست 1977 میں کوملکو نے آسٹریلیائی حکومت، کوئینز لینڈ حکومت اور کیلیوپ شائر کی ماحولیاتی منظوری حاصل کی تھی اور 50 ہا بوئین آئی لینڈ سمیلٹر سائٹ پر مٹی کے کام کو صاف کرنا اور ابتدائی کام شروع کیا تھا۔ یہ 1978 تک نہیں تھا کہ کومالکو کے لیے حالات اتنے بہتر ہوئے کہ وہ بوئین آئی لینڈ ایلومینیم سمیلٹر کے قیام کے لیے اصولی طور پر پرعزم ہو۔ اگست 1979 میں کوملکو نے اسمیلٹر قائم کرنے کے لیے کنسورشیم کمپنی تشکیل دی۔ ابتدائی طور پر کنسورشیم میں آسٹریلیائی کمپنی کومالکو کے ساتھ امریکی اور جاپانی شرکاء شامل تھے۔ تمام شرکاء آسٹریلیائی ذیلی ادارے کے ذریعے اس منصوبے میں داخل ہوئے، اور وہ اسمیلٹر کی پوری پیداوار کو اپنی شیئر ہولڈنگ کے تناسب سے لینے کے پابند ہیں۔ کومالکو نے پلانٹ کی تعمیر اور جاری آپریشن کا انتظام کیا۔ پہلا ایلومینیم فروری 1982 میں مقررہ وقت پر اور بجٹ کے اندر تیار کیا گیا تھا۔ پاٹ لائن 2 اسٹارٹ اپ جولائی 1983 میں ہوا اور اس کے بعد اسمیلٹر کو باضابطہ طور پر کھولا گیا۔ بورڈ کی طرف سے منصوبے کی منظوری کے ساتھ اسمیلٹر ڈویلپمنٹ کومالکو کے اسمیلٹر ڈویژن کے تحت آئی جس کی سربراہی ایگزیکٹو جنرل منیجر مسٹر جم ایل میرٹ کر رہے تھے، انہوں نے ڈیزائن اور تعمیر کا انتظام کرنے کے لیے تجربہ کار انجینئروں کی ایک ٹیم تشکیل دی۔ ایک مکمل ملکیت والی کمپنی کیلیوپ کنسٹرکشن لمیٹڈ (سی سی ایل) ڈائریکٹرز کے ساتھ تشکیل دی گئی تھی۔ نئے پروجیکٹس کے جنرل منیجر مسٹر جیک ایم لیس، جو اس منصوبے کی تکمیل کے ذمہ دار ہیں۔ مسٹر نیل ایم جیکبز ڈیزائن مینیجر جو ٹیکنالوجی، پلانٹ ڈیزائن اور ڈیزائن کے روزمرہ کے انتظام کے ذمہ دار ہیں۔ مسٹر جان بی۔ گرے کنسٹرکشن مینیجر سائٹ کے انتخاب، ماحولیاتی، بنیادی ڈھانچے اور تعمیر کے روزمرہ کے انتظام کا ذمہ دار ہے۔ 1974 میں اس کے مقامی دفتر کے قیام کے ساتھ ساتھ، فیلڈ اسٹڈیز کا آغاز ہوا اور مقامی اور ریاستی حکومتوں اور محکموں دونوں کے ساتھ وسیع بات چیت اور مذاکرات ہوئے۔ اس لیے بوئین آئی لینڈ سمیلٹر سائٹ سے وابستہ عوامی سہولیات کی وضاحت کرنا ممکن تھا۔ نتیجے کے طور پر، بوئین آئی لینڈ/تنم سینڈز میں ایک نئی کمیونٹی کی تجویز پیش کی گئی۔ کوملکو کا عملہ نئی کمیونٹی کے لیے خدمات کی منصوبہ بندی میں فعال طور پر شامل تھا اور اس کا زیادہ تر حصہ اسمیلٹر کی تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا تھا۔ اسمیلٹر سائٹ پر تعمیر شروع ہونے تک، ہاؤسنگ سب ڈویژن نئی رہائش کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، (بالآخر تقریبا 500 مکانات) رسائی سڑکیں، بوئین جزیرے پر نئے پل اور دوسرا تنم سینڈز تک بنایا گیا، جو پچھلے دو دیہاتوں کو جوڑ رہا تھا، پانی کی سیوریج، بجلی کی فراہمی اور فون تعمیر کیے گئے تھے۔ کارواں پارکس اور کوارٹرز ایک نئے تفریحی کلب کے ارد گرد کھیلوں کی سہولیات کے ساتھ ابتدائی طور پر تعمیراتی کارکنوں کے لیے لیکن آخر کار کمیونٹی کے استعمال کے لیے مکمل کیے گئے۔ کمپنی کی طرف سے کمیونٹی سہولیات پر تقریبا 40 ملین ڈالر خرچ کیے گئے۔ پروجیکٹ کو کامیاب آغاز تک پہنچانے کے لیے لیڈ ٹائم سرگرمیوں کو کم کرنا بہت ضروری تھا۔ مذکورہ بالا انتظامات کے ساتھ کوملکو اسی طرح کے منصوبوں والے حریفوں سے تقریبا 18 ماہ پہلے اپنے منصوبے کا آغاز کرنے میں کامیاب رہا۔ متعدد ٹھیکیداروں کے ساتھ بیک وقت ڈیزائن اور تعمیر کے ساتھ مرکزی پلانٹ کے لیے ایک 'فاسٹ ٹریک' نقطہ نظر استعمال کیا گیا۔ اگرچہ ٹیکنالوجی کے انتخاب اور پلانٹ کے معیار کی ترقی کو انجام دینے کے باوجود کمپنی کے پاس تفصیلی ڈیزائن اور معاہدے کی نگرانی کو مکمل طور پر انجام دینے کے لیے عملہ نہیں تھا، اس لیے سی سی ایل نے ایک ایسے انتظام کا فیصلہ کیا جہاں اس نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی ذمہ داری برقرار رکھی اور وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ انجینئر کنسٹرکٹر کی خدمات حاصل کیں۔ بین الاقوامی تحقیقات طلب کی گئیں اور جون 1979 میں آئی بی آئی کی تقرری کی گئی، پلانٹ پر تعمیر اکتوبر 1979 میں شروع ہوئی۔ تنظیمی انتظام تین درجے کا تھا ؛ مالک کے نمائندے اور پروجیکٹ مینیجرز کے طور پر سی سی ایل، سی سی ایل کے ایجنٹ کے طور پر انجینئر/کنسٹرکٹر اور انفرادی ٹھیکیدار اور سپلائرز، تمام معاہدے سی سی ایل کے ساتھ تھے۔ 3700 سے زیادہ ڈرائنگ تیار کی گئیں، 140 انجینئروں اور سپروائزرز کے فیلڈ اسٹاف کے ساتھ 150 انجینئروں اور ڈرافٹ مین (کمپیوٹر ایڈیڈ ڈرائنگ سے پہلے ایک وقت میں) کا ڈیزائن اسٹاف پیک۔ 1981 میں سائٹ پر 1400 کی چوٹی افرادی قوت کے ساتھ 180 انسٹالیشن کے معاہدے دیے گئے تھے۔ پوٹ لائن عمارتوں کو آسٹریلیا کی سب سے لمبی عمارتیں سمجھا جاتا تھا جس کی لمبائی تقریبا ایک کلومیٹر تھی اور ہر پوٹ لائن کے لیے 7,300 ٹن اسٹیل، 32,000 کیوبک میٹر کنکریٹ اور 75,000 مربع میٹر چھت اور سائڈنگ کی ضرورت ہوتی تھی، جس میں ہر ایک میں 7500 ٹن ایلومینیم بس بار تھا۔ پہلا کنکریٹ مارچ 1980 میں اور پہلا اسٹیل جون 1980 میں رکھا گیا تھا۔ نومبر 1981 میں اس جگہ کو 132 کے وی پر بجلی سے جوڑا گیا تھا۔ ابتدائی اسمیلٹر کے لیے ارتھ ورکس کا 1,500,000 کیو ایم، کنکریٹ کا 116,000 کیو ایم، 20,000 ٹن اسٹیل، 250,000 مربع میٹر شیٹنگ، 1,000 الیکٹرک موٹرز، 560 کلومیٹر کیبلز، 50 کلومیٹر پائپنگ اور 60 کلومیٹر کیبل ریکنگ تھی۔ سی سی ایل پروجیکٹ ٹیم نے مقامی انجینئروں کے لیے مقامی شرکت اور مواقع پر زور دیا۔ سرمائے کی لاگت کا 77 فیصد آسٹریلیا میں، 33 فیصد کوئینز لینڈ میں اور 19 فیصد گلیڈسٹون میں خرچ کیا گیا۔ تعمیر سے آپریشنز کی طرف ہموار منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے کومالکو نے مسٹر کے تحت موجودہ آپریشنز سے سینئر مینجمنٹ کا تقرر کیا۔ آئی ڈبلیو ریڈ اور وہ کمیشن میں مدد کرنے کے لیے موجود تھے۔ گرین فیلڈز سائٹ کے طور پر پلانٹ کو حتمی چار پوٹ لائن ترتیب کے لیے توسیع میں آسانی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لائن 3 1994 اور 1997 کے درمیان تعمیر کی گئی تھی۔ ٹیکنالوجی اسمیلٹر پر مشتمل ہے: 1982 میں کمیشن کیے گئے 240 سومیٹومو ایس-170 کمی خلیوں کی دو پوٹ لائنز ؛ 1997 میں کمیشن کیے گئے 264 پیچینی اے پی-30 خلیوں کی ایک پوٹ لائن ؛ اور 2002 میں کمیشن کیے گئے 5 کومالکو بی 32 خلیوں کا ایک ٹیسٹ گروپ۔ ایلومینیم سمیلٹنگ ایلومینیم سمیلٹرز کی فہرست بھی دیکھیں حوالہ جات بیرونی روابط ریو ٹنٹو کارپوریٹ ویب سائٹ ایلومینیم سمیلٹرز آسٹریلیا میں ریو ٹنٹو (کارپوریشن) کی ذیلی تنظیمیں کوئینز لینڈ میں صنعتی عمارتیں 1982 آسٹریلیا میں ادارے