Kakrapar Atomic Power Station
کاکڑپار ایٹمی بجلی گھر ہندوستان کا ایک جوہری بجلی گھر ہے، جو ریاست گجرات میں دریائے مانڈوی، سورت اور تاپی کے قریب واقع ہے۔ فیز I دو 220 میگاواٹ پریشرائزڈ واٹر ری ایکٹر پر مشتمل ہے جس میں ہیوی واٹر بطور ماڈریٹر (پی ایچ ڈبلیو آر) ہے۔ کے اے پی ایس-1 3 ستمبر 1992 کو اہم ہو گیا اور چند ماہ بعد 6 مئی 1993 کو تجارتی بجلی کی پیداوار شروع ہوئی۔ کے اے پی ایس-2 8 جنوری 1995 کو اہم ہو گیا اور 1 ستمبر 1995 کو تجارتی پیداوار شروع ہوئی۔ جنوری 2003 میں، کینڈو مالکان گروپ (سی او جی) نے کے اے پی ایس کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا دباؤ والا ہیوی واٹر ری ایکٹر قرار دیا۔ جولائی 2015 میں کولینٹ چینل لیک ہونے کے بعد کے اے پی ایس-2 کو بند کر دیا گیا تھا اور اسی طرح کے ایک مسئلے نے مارچ 2016 میں کے اے پی ایس-1 کو بند کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کولینٹ چینلز اور فیڈر ٹیوبوں کی تبدیلی کے بعد، کے اے پی ایس-2 نے ستمبر 2018 میں اہمیت حاصل کی۔ کے اے پی ایس-1 کی دیکھ بھال مقررہ وقت سے پہلے مکمل کی گئی تھی اور اسے 19 مئی 2019 کو عمل میں لایا گیا تھا۔ تعمیراتی لاگت کا تخمینہ اصل میں ₹ 382.52 کروڑ لگایا گیا تھا ؛ آخر کار پلانٹ کو ₹1,335 کروڑ کی قیمت پر مکمل کیا گیا۔ مرحلہ دوم 2007 میں پہلی منموہن سنگھ وزارت نے ہندوستان کے ڈیزائن کردہ دو آئی پی ایچ ڈبلیو آر-700 ری ایکٹر بنانے کے خاکے کے منصوبوں کو منظوری دی، جس میں راجستھان جوہری بجلی گھر میں تھوڑی دیر بعد دو بہن ری ایکٹر ہوں گے۔ 2009 میں منظوری کی تصدیق ہوئی، اور سائٹ کی تیاری اگست 2010 تک مکمل ہو گئی۔ کاکڑپار 3 اور 4 کے لیے پہلا کنکریٹ بالترتیب نومبر 2010 اور مارچ 2011 میں تھا جس کا اصل کام بالترتیب 2018 کے اوائل اور آخر تک متوقع تھا۔ یہ منصوبہ بڑی حد تک آئی پی ایچ ڈبلیو آر-700 ڈیزائن کی ٹیوننگ اور سپلائی کی سست ترسیل کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ یونٹ 3 نے 22 جولائی 2020 کو پہلی اہمیت حاصل کی۔ اسے 10 جنوری 2021 کو گرڈ سے جوڑا گیا تھا۔ اس یونٹ نے 30 جون 2023 کو تجارتی آپریشن شروع کیا۔ یونٹ 4 کی کمیشننگ جاری ہے۔ ہاٹ فنکشنل ٹیسٹنگ جون 2023 کے آس پاس شیڈول کی گئی تھی اور یونٹ 4 کی اہمیت کا ابتدائی طور پر ستمبر 2023 کے آس پاس منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یونٹ 3 نے 31 اگست 2023 کو مکمل بوجھ پر آپریشن حاصل کیا۔ ایٹمی توانائی ریگولیٹری بورڈ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد یونٹ 4 کی ابتدائی فیول لوڈنگ (آئی ایف ایل) 20 اکتوبر 2023 کو شروع ہوئی۔ یونٹس انسیڈنٹس 1998 کے اے پی ایس-1 کو کولنگ لوپ میں 66 دن تک رساو کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ 10 مارچ 2004 (کے وقت) دیکھ بھال کے کام کے دوران کنٹرول سلاخوں کی فراہمی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ جواب میں، نظام میں زہر شامل کیے گئے اور ری ایکٹر کو بند کر دیا گیا۔ 22 اگست 2006 کو گاؤں کے باشندوں نے اطلاع دی کہ پاور اسٹیشن کے آس پاس کا علاقہ گھس گیا ہے۔ پولیس کی تلاش کے نتیجے میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 11 مارچ 2016 کو، بھاری کولینٹ پانی کے رساو کی وجہ سے کے اے پی ایس-1 خود بخود بند ہو گیا، جس سے دونوں ری ایکٹر غیر فعال ہو گئے۔ رساو کو دس دن بعد بند کر دیا گیا۔ کولینٹ چینل پر کٹاؤ اور دراڑیں پائی گئیں اور کے اے پی ایس-2 میں اسی طرح کے کٹاؤ کے مقامات پائے گئے جو کولینٹ چینل کے رساو کے بعد جولائی 2015 سے غیر فعال تھے۔ کے اے پی ایس-2 نے اپنے کولینٹ چینلز اور فیڈر ٹیوبوں کی تبدیلی کے بعد 17 ستمبر 2018 کو اہمیت حاصل کی۔ کے اے پی ایس-1 19 مئی 2019 کو مقررہ وقت سے پہلے ہی فعال ہو گیا یہ بھی دیکھیں ہندوستان میں جوہری طاقت جوہری کی فہرست reactors#India حوالہ جات بیرونی روابط گجرات میں جوہری بجلی گھر زیر تعمیر ری ایکٹرز کے ساتھ جوہری بجلی گھر 1993 میں گجرات میں ادارے