Neelum–Jhelum Hydropower Plant
نیلم-جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ آزاد کشمیر (اے جے کے) میں ایک رن آف دی ندی ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ کا حصہ ہے جو دریائے نیلم سے پانی کو دریائے جہلم پر واقع پاور اسٹیشن کی طرف موڑنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاور اسٹیشن مظفر آباد کے جنوب میں واقع ہے، اور اس کی نصب شدہ صلاحیت 969 میگاواٹ ہے۔ جولائی 2007 میں ایک چینی کنسورشیم کو تعمیراتی معاہدہ دیے جانے کے بعد اس منصوبے کی تعمیر 2008 میں شروع ہوئی۔ کئی سالوں کی تاخیر کے بعد، پہلا جنریٹر اپریل 2018 میں شروع کیا گیا اور پورا پروجیکٹ اگست 2018 میں مکمل ہوا جب چوتھے اور آخری یونٹ کو 13 اگست کو قومی گرڈ کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا اور 14 اگست 2018 کو اس نے اپنی زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت 969 میگاواٹ حاصل کی۔ یہ 30 سالوں کے لیے فی یونٹ 13.50 روپے کے مساوی محصولات پر سالانہ 5,150 GWh (گیگا واٹ آور) پیدا کرے گا۔ یہ پلانٹ چند مواقع پر 1040 میگاواٹ کی پیداوار تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا، جو اس کی صلاحیت سے باہر ہے اور پن بجلی کے شعبے میں ایک نادر ترجیح ہے۔ نیلم-جہلم ڈیم کو 6 جولائی 2022 کو ٹیل ریس ٹنل میں بڑی دراڑوں کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے ٹیل ریس ٹنل میں بحالی کے کاموں کی تکمیل کے بعد 9 اگست 2023 کو بجلی کی پیداوار دوبارہ شروع کی۔ پس منظر 1989 میں منظور ہونے کے بعد، سرنگ کی لمبائی اور پیداوار کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہوئے ڈیزائن کو بہتر بنایا گیا۔ اس منصوبے کو 2002 میں شروع کرنے اور 2008 میں مکمل کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا لیکن بڑھتی ہوئی لاگت کو پورا کرنے میں دشواریوں کی وجہ سے اس ٹائم فریم میں کافی تاخیر ہوئی۔ مزید برآں، 2005 کے کشمیر کے زلزلے جس نے خطے کو تباہ کر دیا تھا، زلزلے کے مزید سخت معیارات کے مطابق اس منصوبے کو دوبارہ ڈیزائن کرنے کی ضرورت تھی۔ 7 جولائی 2007 کو، چائنا کنسورشیم سی جی جی سی-سی ایم ای سی (جیزوبا گروپ اور چائنا نیشنل مشینری امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن) کو ڈیم اور پاور اسٹیشن کی تعمیر کے معاہدے کی پیشکش کی گئی۔ شرائط سال کے آخر تک طے کر لی گئیں اور جنوری 2008 میں، آغاز کا خط جاری کیا گیا۔ 8 فروری کو پاکستان کے صدر پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا۔ اکتوبر 2011 میں، ڈیم کی جگہ کے ارد گرد دریائے نیلم کے راستے کو موڑنے کے لیے درکار موڑ سرنگ مکمل ہو گئی تھی۔ یکم نومبر کو، پاکستان کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے عوامی طور پر منصوبے کی تاخیر پر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ 1989 میں اس کی تشخیص کے وقت، اس کی لاگت 167 ملین امریکی ڈالر (2011) ہونی تھی اور 2005 میں ایک اور نئے ڈیزائن کے بعد، یہ لاگت بڑھ کر 935 ملین امریکی ڈالر (2011) ہو گئی۔ فی الحال لاگت بڑھ کر 2.89 بلین امریکی ڈالر (2011) ہو گئی ہے۔ یہ منصوبہ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی (ڈبلیو اے پی ڈی اے) کی نگرانی میں تعمیر کیا گیا تھا اور نیلم جہلم ہائیڈرو پاور کمپنی، ٹیکس، بانڈ پیشکش، مشرق وسطی اور چینی بینکوں کے ذریعے فنڈنگ حاصل کی گئی تھی۔ واپڈا نے چینی بینکوں کے کنسورشیم اور مشرق وسطی سے کامیابی کے ساتھ قرض حاصل کیے۔ باقی سرنگوں کی کھدائی کو تیز کرنے میں مدد کے لیے ٹنل بورنگ مشینیں (ٹی بی ایم) لائی گئیں۔ وہ فروری 2013 میں فعال ہو گئے۔ اگست 2013 تک یہ منصوبہ 66 فیصد مکمل ہوا تھا جبکہ اسی وقت موڑنے والی سرنگ 75 فیصد مکمل ہو چکی تھی۔ اس وقت اقتصادی امور ڈویژن کی طرف سے 475 ملین امریکی ڈالر کی فنڈنگ ابھی تک حاصل نہیں کی گئی تھی۔ 2014 کے وسط میں، وزیر اعظم نواز شریف نے تعمیراتی جگہ کا دورہ کیا اور امید ظاہر کی کہ 2015 کے وسط تک کم از کم ایک جنریٹر کام کرنا شروع کر دے گا۔ 24 دسمبر 2014 کو موڑنے والی سرنگ کے انٹیک کے قریب ایک دیوار گر گئی، جس سے ایک چینی انجینئر سمیت چار کارکن ہلاک ہو گئے۔ 5 نومبر 2016 کو یہ منصوبہ 100 فیصد کامل ڈیزائن کے ساتھ آخری مرحلے میں داخل ہوا اور 85.5 فیصد پیش رفت حاصل کی اور فنڈز جاری کرنے میں تمام تاخیر، موسمی حالات، تعمیر کے ابتدائی مرحلے کے دوران بجلی کی عدم دستیابی اور اراضی کے حصول میں تاخیر کے باوجود تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مارچ 2017 میں، یہ اطلاع ملی تھی کہ ڈیم کی لاگت 500 ارب روپے تک بڑھ گئی ہے۔ اس طرح نیلم جہلم سے بجلی کی قیمت پاکستانی روپے 20 فی یونٹ ہوگی۔ ٹنل بورنگ، جنریٹرز اور ٹربائنز کی تنصیب سمیت تمام سول کام مکمل کر لیے گئے اور ڈیم کو آزمانے کے لیے 17 اکتوبر 2017 کو پانی بھرنا شروع کیا گیا۔ اکتوبر 2017 میں مظفر آباد کے رہائشیوں نے سنگین خدشات کا اظہار کیا کہ نیلم جہلم پروجیکٹ کے شروع ہونے سے مظفر آباد شہر سے دریائے نیلم کے بہاؤ میں زبردست کمی آئے گی۔ جنوری 2018 میں، یہ اطلاع ملی تھی کہ چٹان سے بھرے ڈیم کی برقرار رکھنے والی دیوار نومبر 2017 میں اپنی اصل پوزیشن سے 18 ملی میٹر منتقل ہو گئی ہے جب ڈیم کو 1017 میٹر کی اونچائی پر لوڈ کیا گیا تھا۔ ڈیم سے بجلی کی پیداوار جون-جولائی 2018 تک تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ مارچ 2018 کے اوائل میں، یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ہیڈ ریس ٹنل میں پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے اور پہلا یونٹ مارچ کے آخر تک بجلی کی پیداوار شروع کر دے گا، اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا یونٹ بالترتیب ایک ماہ کے وقفوں پر۔ اپریل 2018 میں، 242.25 میگاواٹ کا پہلا یونٹ فی یونٹ 13.50 روپے کے مساوی ٹیرف پر شروع کیا گیا تھا۔ حکمت عملی کے لحاظ سے اہم نیلم-جہلم پن بجلی منصوبے نے ایک تاریخی سنگ میل حاصل کیا، کیونکہ اس منصوبے نے 14 اگست 2018 کو اپنی زیادہ سے زیادہ پیداواری صلاحیت 969 میگاواٹ (میگاواٹ) حاصل کی۔ ہندوستان کے کشن گنگا پروجیکٹ کا اثر 2007 میں، ہندوستان نے نیلم-جہلم ڈیم کے اوپر کی طرف دریائے نیلم (جسے ہندوستان میں کشن گنگا کہا جاتا ہے) پر ریور پاور اسٹیشن کی تعمیر شروع کی۔ کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ نیلم-جہلم کی طرح کام کرتا ہے، جس میں ڈیم کا استعمال کرتے ہوئے نیلم کے پانی کے ایک حصے کو بجلی گھر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ اسے جہلم کی ایک اور معاون ندی بونار نالا میں چھوڑا جائے۔ پاکستان نے اندازہ لگایا ہے کہ کشن گنگا منصوبے کے نتیجے میں پاکستان میں نیلم کے پانی میں 21 فیصد کمی آئے گی، جس کی وجہ سے نیلم جہلم سے پیدا ہونے والی بجلی میں 10 فیصد کمی آئے گی۔ یہ کمی اہم نہیں ہے کیونکہ نیلم کا 70 فیصد پانی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پیدا ہوا تھا۔ 2010 میں پاکستان نے سندھ طاس معاہدے کے تحت ایک تنازعہ اٹھایا اور اسے مستقل ثالثی عدالت میں لے گیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہندوستان کو بجلی کی پیداوار کے لیے پانی کو ایک معاون ندی سے دوسری معاون ندی کی طرف موڑنے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس کی ترجیح تھی کیونکہ اس نے نیلم-جہلم سے پہلے کشن گنگا پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ کشن گنگا پروجیکٹ 19 مئی 2018 کو عمل میں آیا۔ ڈیزائن اور آپریشن نیلم-جہلم ڈیم ایک لمبا اور لمبا کشش ثقل والا ڈیم ہے۔ یہ ایک تالاب (ذخائر) کو روکتا ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ذخیرہ کرنے کی ہوتی ہے۔ ڈیم نیلم کے جنوب مشرق تک ایک لمبی سر دوڑ سرنگ میں موڑ دیتا ہے، سر دوڑ میں سے پہلی دو سرنگیں ہیں جو بعد میں ایک میں مل جاتی ہیں۔ یہ سرنگ دریائے جہلم کے نیچے اور اس کے موڑ سے گزرتی ہے۔ سرنگ کے اختتام پر، پانی سرج چیمبر تک پہنچتا ہے جس میں ایک لمبا سرج شافٹ (پانی کے ہتھوڑے کو روکنے کے لیے) اور ایک لمبی سرج ٹنل ہوتی ہے۔ سرج چیمبر سے، پانی کو چار مختلف پین اسٹاک میں تقسیم کیا جاتا ہے جو زیر زمین پاور ہاؤس میں چار 242.25 میگاواٹ فرانسس ٹربائن جنریٹرز میں سے ہر ایک کو کھانا کھلاتے ہیں۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے کے بعد، پانی کو جنوب مشرق میں واپس دریائے جہلم میں ایک لمبی دم والی دوڑ سرنگ کے ذریعے چھوڑا جاتا ہے۔ ڈیم اور پاور اسٹیشن کے درمیان بلندی میں کمی کا اوسط ہائیڈرولک سر ہے۔ ڈیم کی ٹیل ریس ٹنل پھٹ گئی، منہدم ہو گئی اور جولائی 2022 میں بلاک ہو گئی جس کی وجہ سے پاور پلانٹ بند ہو گیا۔ اس نے ٹیل ریس ٹنل میں بحالی کے کاموں کی تکمیل کے بعد 9 اگست 2023 کو بجلی کی پیداوار دوبارہ شروع کی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق، بدعنوانی کے الزامات یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ٹی بی ایم مشینوں کی خریداری کے نتیجے میں 74 ملین ڈالر رشوت لی گئی۔ یہ بھی دیکھیں پاکستان میں ڈیموں اور آبی ذخائر کی فہرست پاکستان میں پاور اسٹیشنوں کی فہرست ستپارہ ڈیم الئی خوار ہائیڈرو پاور پروجیکٹ گومل زم ڈیم تربیلا ڈیم حوالہ جات پاکستان میں ڈیم پاکستان میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنوں کا رن آف دی ریور پاور اسٹیشن نیلم (کشن گنگا) دریا پر ڈیم آزاد کشمیر کشش ثقل ڈیموں میں عمارتیں اور ڈھانچے زیر زمین پاور اسٹیشن