Koldam Dam
کولڈم ہائیڈرو پاور اسٹیشن جسے عام طور پر کولڈم کے نام سے جانا جاتا ہے، دہر پاور ہاؤس کے اوپر کی طرف دریائے ستلج پر ایک باندھ ہے۔ یہ ہندوستان کے ہماچل پردیش کے برمنا کے قریب چندی گڑھ-منالی ہائی وے (این ایچ-21) سے 18 کلومیٹر دور بلاس پور سے ہے۔ ڈیم کا بنیادی مقصد پن بجلی پیدا کرنا ہے اور یہ 800 میگاواٹ کے پاور اسٹیشن کو سپورٹ کرے گا۔ اس ڈیم کی تعمیر این ٹی پی سی لمیٹڈ (سابقہ نیشنل تھرمل پاور کارپوریشن لمیٹڈ) نے کی تھی۔ کولڈم پروجیکٹ کا تصور پہلی بار ساٹھ کی دہائی کے وسط میں کیا گیا تھا اور 1966 سے مختلف ممکنہ مقامات پر تحقیقات جاری تھیں۔ 1975 تک کی گئی تحقیقات کی بنیاد پر، ایک پروجیکٹ رپورٹ تیار کی گئی جس میں 600 میگاواٹ کی نصب شدہ صلاحیت والے راک فل ڈیم کی تعمیر کا تصور کیا گیا تھا۔ تحقیقات اور مطالعات کا کام ایچ پی ایس ای بی نے اکتوبر 1984 میں لیا تھا۔ منصوبے کی صلاحیت کو نظر ثانی کر کے 800 میگاواٹ کر دیا گیا، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے کام شروع نہیں ہوا۔ اس کے بعد، کولڈم ہائیڈرو پروجیکٹ کو 2000 میں این ٹی پی سی نے اپنے قبضے میں لے لیا اور پروجیکٹ رپورٹ میں ترمیم کی گئی جس میں 167 میٹر اونچے راک فل ڈیم اور 4X200 میگاواٹ کی نصب شدہ صلاحیت کے ساتھ ڈیم کے پیر پر واقع سرفیس پاور ہاؤس تھا۔ ڈیم کا سنگ بنیاد 5 جون 2000 کو وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی نے رکھا تھا۔ 14 جنوری 2004 کو ڈیم کی مرکزی تعمیر شروع ہوئی۔ کے بی دوبے پروجیکٹ (بی یو ایچ) کے پہلے سربراہ تھے۔ موجودہ بی یو ایچ این ایس ٹھاکر (2020 سے) ہے۔ ارضیاتی مسائل سے وابستہ مسائل اور 2006 میں ذخائر کے علاقے کے ایک حصے کو ماجاتھل وائلڈ لائف سینکچری کی توسیع کے طور پر اعلان کرنے کی وجہ سے اس منصوبے میں تاخیر ہوئی۔ ریزروائر کو ضبط کرنے کی کوششیں پہلی بار دسمبر 2013 میں موڑنے والی سرنگوں کو سیل کرنے میں دشواریوں کی وجہ سے ناکام ہو گئیں۔ 18 مارچ 2014 تک سرنگوں کو سیل کرنے اور جھیل کو بھرنے کی چوتھی کوشش جاری تھی۔ مرمت کی گئی اور اپریل 2014 میں ایک اور ناکام قبضہ کیا گیا کیونکہ موڑنے والی سرنگ سے رساو جاری رہا۔ محاصرے کا ایک اور دور 3 نومبر 2014 کو شروع ہوا اور 3 جنوری 2015 کو ختم ہوا۔ اگرچہ ایک سرنگ اب بھی لیک ہوئی تھی لیکن حکام کو یقین تھا کہ وہ اپریل تک پاور اسٹیشن کو فعال کر لیں گے۔ جنریٹر کمیشننگ اصل میں 2009 کے لیے شیڈول کی گئی تھی لیکن اسے 2015 میں دوبارہ شیڈول کیا گیا تھا۔ ڈیم کی تعمیر کا ٹھیکہ تھائی لینڈ کی آئی ٹی ڈی پبلک کمپنی لمیٹڈ کو دیا گیا تھا۔ بی ایچ ای ایل، توشیبا اور ماروبینی کی مشترکہ کمپنی نے ٹربائن اور جنریٹر فراہم کیے۔ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت اس کی نصب شدہ صلاحیت 800 میگاواٹ (4x200 میگاواٹ) ہے۔ پہلا 200 میگاواٹ کا فرانسس ٹربائن جنریٹر 30 مارچ 2015 کو اور تیسرا 10 اپریل 2015 کو شروع کیا گیا تھا۔ بھاکڑا ڈیم بھی دیکھیں-جو نیچے کی طرف پانڈوہ ڈیم میں واقع ہے حوالہ جات ہماچل پردیش میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن ہماچل پردیش میں دریائے ستلج ڈیموں پر چٹانوں سے بھرے ڈیم 2015 میں مکمل ہوئے توانائی کا بنیادی ڈھانچہ 2015 میں ہماچل پردیش کی عمارتوں اور ڈھانچوں میں 2015 میں مکمل ہوا۔