Gorakhpur Link Expressway
گورکھپور لنک ایکسپریس وے بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک زیر تعمیر طویل، 4 لین چوڑا (6 تک توسیع پذیر) ایکسپریس وے ہے۔ یہ گورکھپور ضلع میں این ایچ-27 پر جیت پور گاؤں کو اعظم گڑھ ضلع میں پوروانچل ایکسپریس وے پر سالار پور گاؤں سے جوڑے گا۔ سالار پور گاؤں کلواری باغ انٹرچینج (این ایچ-135 اے) کے قریب واقع ہے۔ اس کا آغاز 2018 میں وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کیا تھا اور اراضی کے حصول کا آغاز فروری 2019 میں حکومت اتر پردیش نے کیا تھا۔ زمین کے حصول کی لاگت سمیت گورکھپور لنک ایکسپریس وے کے پروجیکٹ کی کل قیمت تقریبا 5,876 کروڑ روپے ہے۔ روٹ گورکھپور لنک ایکسپریس وے گورکھپور ضلع میں گورکھپور بائی پاس پر جیت پور گاؤں کو اعظم گڑھ ضلع میں پوروانچل ایکسپریس وے پر سالار پور گاؤں (جلال پور کے جنوب میں) سے جوڑے گا۔ یہ اتر پردیش کے 4 اضلاع سے گزرے گا۔ گورکھپور، سنت کبیر نگر، امبیڈکر نگر اور اعظم گڑھ۔ تعمیر تعمیراتی لاگت (زمین کی لاگت کو چھوڑ کر) تقریبا 3,024 کروڑ روپے ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے تقریبا زمین حاصل کی جائے گی۔ 2 ٹول پلازہ، 3 ریمپ پلازہ، 7 فلائی اوور، 7 بڑے پل، 27 چھوٹے پل، 16 گاڑیوں کے انڈر پاس (وی یو پی)، 50 ہلکے وی یو پی اور 35 پیدل چلنے والے انڈر پاس بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ 1 کلومیٹر طویل گورکھپور لنک ایکسپریس وے کے تعمیراتی کام کو 2 پیکجوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اسٹیٹس اپ ڈیٹس فروری 2019: حکومت اتر پردیش کے ذریعے اراضی کے حصول کا کام شروع کیا گیا۔ اکتوبر 2019: مطلوبہ زمین کا 50 فیصد حاصل کر لیا گیا ہے۔ تعمیراتی کام کو 2 پیکجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نومبر 2019: دلیپ بلڈکون لمیٹڈ کو 29 نومبر 2019 کو پیکیج-2 کے لیے قبولیت کا خط (ایل او اے) موصول ہوا۔ فروری 2020: ایپکو انفراٹیک کے ذریعے پیکیج-1 کی تعمیر کا کام 10 فروری کو شروع ہوا۔ اپریل 2020: سڑک کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہوا۔ جون 2020: دلیپ بلڈکون کے ذریعے پیکیج-2 کی تعمیر کا کام 19 جون کو شروع ہوا۔ مارچ 2021:30 مارچ تک مطلوبہ 1,095 ہیکٹر (95.36%) میں سے 1,044 اراضی حاصل کی جا چکی ہے۔ جون 2021:28 جون تک 24 فیصد تعمیراتی کام اور 50 فیصد مٹی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ اگست 2021:27.4% تعمیراتی کام 16 اگست 2021 تک مکمل ہوا۔ نومبر 2021:8 نومبر 2021 تک 29 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہوا۔ جنوری 2022: مٹی کا 50 فیصد اور تعمیراتی کام 34 فیصد مکمل ہو چکا ہے۔ اپریل 2022:25 اپریل تک، مجموعی تعمیراتی کام کا% جس میں 65 ٪ مٹی کا کام اور 339 میں سے 265 ڈھانچے مکمل ہو چکے ہیں۔ مئی 2022: مٹی کا 69 فیصد اور مجموعی طور پر 45 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ 339 میں سے 282 ڈھانچے مکمل ہو چکے ہیں۔ جولائی 2022: مٹی کا 71 فیصد اور مجموعی طور پر 49 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ 342 میں سے 286 ڈھانچے مکمل ہو چکے ہیں۔ اگست 2022: مٹی کا 75 فیصد اور مجموعی طور پر 52 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے۔ 342 میں سے 289 ڈھانچے مکمل ہو چکے ہیں۔ مارچ 2023: مجموعی طور پر 62 فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے، 342 میں سے 319 ڈھانچے مکمل ہو چکے ہیں۔ اور اب دسمبر 2023 تک فعال ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ستمبر 2023: مٹی کا 96 ٪ اور مجموعی طور پر 81 ٪ تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے، 341 میں سے 336 ڈھانچے مکمل ہو چکے ہیں۔ پوروانچل ایکسپریس وے آگرہ-لکھنؤ ایکسپریس وے بندیل کھنڈ ایکسپریس وے گنگا ایکسپریس وے بیرونی روابط اپکو انفراٹیک دلیپ بلڈکون حوالہ جات اتر پردیش میں انڈیا ایکسپریس ویز میں مجوزہ ایکسپریس ویز گورکھپور میں ٹرانسپورٹ اتر پردیش میں مجوزہ انفراسٹرکچر