Time–distance diagram
ஒரு நேர-தூர வரைபடம் பொதுவாக ஒரு அச்சு நேரத்தையும் மற்ற அச்சு தூரத்தையும் குறிக்கும் வரைபடமாகும். இத்தகைய விளக்கப்படங்கள் விமானத் தொழில்துறையில் விமானங்களைத் திட்டமிடுவதற்கோ அல்லது காலப்போக்கில் தூரத்தைப் பொறுத்தவரை விளைவுகளை முன்வைக்க அறிவியல் ஆராய்ச்சியிலோ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வரைகலை வடிவத்தில் போக்குவரத்து அட்டவணைகள் நேர-தூர வரைபடங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, அவை போக்குவரத்து பாதையில் கொடுக்கப்பட்ட வாகனத்தின் (ரயில், பஸ்) இருப்பிடத்தைக் குறிக்கின்றன. திட்ட மேலாண்மையில், நேர-தூர வரைபடம் (நேர-சங்கிலி வரைபடம், நேர-தூர வரைபடம், நேர-சங்கிலி வரைபடம், நேர-இருப்பிட வரைபடம், நேர-இருப்பிட வரைபடம், மார்ச் வரைபடம், இருப்பிட-நேர வரைபடம், ஆர்த்தோகனல் வரைபடம், சமநிலை வரைபடத்தின் கோடு, நேரியல் அட்டவணை அல்லது குதிரை போர்வை வரைபடம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) என்பது குழாய், ரயில், பாலம், சுரங்கப்பாதை, சாலை மற்றும் பரிமாற்றக் கோடு கட்டுமானம் போன்ற அனைத்து வகையான நீளமான திட்டங்களுக்கான நேர அட்டவணையை வரைபடமாக முன்வைக்கும் ஒரு முறையாகும். நேர-தூர வரைபடங்களில் உள்ள செயல்பாடுகள் நேர அச்சிலும், தூர அச்சிலும் அவற்றின் ஒப்பீட்டு நேரியல் நிலைக்கு ஏற்ப காட்டப்படுகின்றன. இது செயல்பாட்டின் இருப்பிடத்தை மட்டுமல்லாமல், முன்னேற்றத்தின் திசை மற்றும் முன்னேற்ற விகிதத்தையும் காட்ட அனுமதிக்கிறது. செயல்பாடுகளை காலப்போக்கில் பணியிடத்தின் ஆக்கிரமிப்பைக் காட்டும் வடிவியல் வடிவங்களாக வழங்கலாம், இதனால் முரண்பட்ட அணுகலை பார்வைக்குக் கண்டறிய முடியும். பல்வேறு வகையான செயல்பாடுகள் நிறம், நிரப்புதல் முறை, வரி வகை அல்லது சிறப்பு சின்னங்களால் வேறுபடுகின்றன. தூர அச்சில் ஒரு குறியீட்டு வரைபடம் பெரும்பாலும் நேர-தூர வரைபடத்தைப் பற்றிய புரிதலை மேம்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது. நேர-தூர வரைபடத்தின் நன்மை என்னவென்றால், கட்டுமானத் தளத்தில் காணக்கூடிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ஒரே வரைபடத்தில் அழகாகக் காட்டுகிறது. ஒரு நேர-தூர வரைபடம் என்பது இரண்டு அச்சுகளைக் கொண்ட ஒரு விளக்கப்படமாகும்ஃ ஒன்று நேரத்திற்கு, மற்றொன்று இருப்பிடத்திற்கு. இரு அச்சுகளிலும் உள்ள அலகுகள் திட்டத்தின் வகையைப் பொறுத்ததுஃ நேரத்தை நிமிடங்களில் வெளிப்படுத்தலாம் (சுவிட்சுகளை நிறுவுவது போன்ற இரயில் பாதை மாற்றத் திட்டங்களின் ஒரே இரவில் கட்டுமானத்திற்கு) அல்லது ஆண்டுகள் (பெரிய கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு); இடம் (கிலோ) மீட்டர்களாக இருக்கலாம் அல்லது பிற தனித்துவமான அலகுகளாக இருக்கலாம் (உயரமான கட்டிடத்தின் கதவுகள் போன்றவை). பொதுவாக, நேர அச்சு மேலே (திட்டத்தின் தொடக்கம்) இருந்து கீழே (திட்டத்தின் முடிவு) வரை செங்குத்தாக வரையப்படுகிறது, மேலும் இருப்பிட அச்சு கிடைமட்டமாக வரையப்படுகிறது. சங்கிலியின் திசை பொதுவாக திட்டத்தின் புவியியல் நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது, எண்கள் அதிகரிக்கின்றன அல்லது குறைகின்றன. இருப்பிட அச்சு பெரும்பாலும் கட்டுமானத் திட்டத்தின் திட்டவட்டத்துடன் மேம்படுத்தப்படுகிறது. பிற, இருப்பிட-குறிப்பிட்ட தகவல்கள் (வான்வழி புகைப்படங்கள், குறுக்கு வெட்டு காட்சிகள்) பணியிடத்தின் காட்சிப்படுத்தலை மேம்படுத்த சேர்க்கப்படலாம். விளக்கப்படத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு வண்ணங்கள், சின்னங்கள் மற்றும் வரி வகைகளின் அர்த்தத்தை விளக்கும் ஒரு புராணக்கதை நேர-தூர வரைபடத்தில் சேர்க்கப்படலாம். காட்டப்படும் பிற தகவல்கள் நேர அச்சில் செலவு மற்றும் வள ஹிஸ்டோகிராம்களாக இருக்கலாம். வரைபடத்தைப் புரிந்துகொள்வதை எளிதாக்குவதற்காக வரைதல் பகுதியில் கட்டக் கோடுகள் இருக்கலாம்ஃ மணிநேரங்கள், நாட்கள், வாரங்கள், மாதங்கள், ஆண்டுகள், நேர அச்சுக்கு; தூர அச்சு அல்லது குறிப்பிட்ட இடங்களில் (குவியல்கள், நிலையங்கள், அடித்தளங்கள் போன்றவை) சம தூர அலகுகள். நெருக்கமான பருவங்கள், இடைநிறுத்த இடைவெளிகள், வானிலை தரவு (மழை/பனிப்பொழிவு, வெப்பநிலை) போன்ற நேரம் மற்றும் இருப்பிடம் தொடர்பான தகவல்களுடன் வரைபடப் பகுதியின் பின்னணி மேம்படுத்தப்படலாம். திட்ட நடவடிக்கைகள் அவற்றின் குறிப்பிட்ட இயல்புக்கு ஏற்ப வரைதல் பகுதிக்குள் வைக்கப்படுகின்றனஃ கேபிள் இழுப்பது, வேலி அமைத்தல், சாலை மேற்பரப்பு போன்ற எளிய செயல்பாடுகளை ஒரே வரியாக வரையலாம்ஃ பணிக் குழுவினர் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் தொடங்கி நேரியல் முன்னேற்றத்துடன் தொடர்கிறார்கள். கண்காட்சி 1 அத்தகைய இரண்டு செயல்பாடுகளைக் காட்டுகிறதுஃ செயல்பாடு 1 வாரம் 1 இல் 3 ஆம் நாளில் கிமீ 0+000 இலிருந்து தொடங்கி வாரம் 2, நாள் 13 வரை தொடர்கிறது, கிமீ 1+100 வரை முன்னேறுகிறது. செயல்பாடு 2 அடுத்த நாள் கிமீ 2+000 இல் தொடங்கி 19 ஆம் நாள் முதல் கிமீ 1+100 வரை தொடர்கிறது. இரண்டாவது செயல்பாடு முதல் செயல்பாட்டிற்குப் பிறகு தொடங்குவதால் இந்த இரண்டு செயல்பாடுகளையும் ஒரு பணிக் குழுவினரால் செய்ய முடியும். ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒரு செயல்பாடு கணிசமான நேரத்தை எடுக்கும் போது, செயல்பாடு செவ்வகத்தின் பக்கங்களுடன் ஒரு செவ்வகமாக வரையப்படும், இது வேலை தளத்தின் நீளம் (தூர அச்சில்) மற்றும் தேவையான நேரத்தின் அளவு (நேர அச்சில்). இந்த வகை பணியின் எடுத்துக்காட்டுகள் உபகரணங்களை நிறுவுதல் (மின் துணை மின் நிலையம்) அல்லது தக்கவைப்பு சுவர்களின் கட்டுமானம் ஆகும். கண்காட்சி 2 என்பது கிமீ 1+100 முதல் கிமீ 1+300 வரை உள்ள பகுதியில் இதுபோன்ற செயல்பாட்டைக் காட்டுகிறது, இது 14 நாட்கள் காலத்துடன் 2 ஆம் நாளில் தொடங்குகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக் காலத்தில் வரிசையின் நிலையான நீளத்தை ஆக்கிரமித்துள்ள செயல்பாடுகள் (நிலையான முன்னேற்றத்தைக் கருதி) தடுமாற்றக் கோடாகக் காண்பிக்கப்படும். கி. மீ 1+900 முதல் கி. மீ 2+000 வரையிலான பகுதியில் தொடங்கும் அத்தகைய செயல்பாட்டை கண்காட்சி 3 நிரூபிக்கிறது, மேலும் பணிக் குழுவினர் ஒரு நாள் அங்கு வேலை செய்ய அடுத்த வரிப் பகுதியை (கி. மீ 1+800 முதல் கி. மீ 1+900) நோக்கிச் செல்வதற்கு ஒரு நாள் தேவைப்படுகிறது. மேலும் சிக்கலான செயல்பாடுகள் (மேல்நிலை கேடனரி நிறுவல் போன்றவை) இணையான வரைபடங்களாக வரையப்படும், இது வேலைக் குழுவினரால் வரிப் பிரிவு எந்த நேரத்தில் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. அத்தகைய செயல்பாடு கண்காட்சி 4 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது, அங்கு வேலை 8 ஆம் நாளில் தொடங்கி 21 ஆம் நாள் வரை தொடர்கிறது. பணிக் குழுவினர் ஒவ்வொரு நாளும் 300 மீட்டர் பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளனர். நேர அச்சில் செயல்பாட்டின் சாய்வு மூலம் முன்னேற்ற விகிதத்தை அடையாளம் காணலாம்ஃ மெதுவான முன்னேற்றம் செங்குத்தான சாய்வாக இருக்கும், விரைவான முன்னேற்றம் மிதமான சாய்வைக் காண்பிக்கும். கண்காட்சி 1 இல், செயல்பாடு 1 ஒரு நாளைக்கு 100 மீட்டர் (11 நாட்களில் 1,100 மீட்டர்) முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது, செயல்பாடு 2 ஒரு நாளைக்கு 150 மீட்டர் (6 நாட்களில் 900 மீட்டர்) முன்னேற்றத்தைக் கொண்டுள்ளது. பணியின் திசையைப் பொறுத்து, ஒரு செயல்பாட்டுக் கோடு குறைந்து அல்லது நிறைவு தேதியை நோக்கி சாயும். ஒரு செயல்பாட்டின் முன்னேற்றம் இருப்பிட குறிப்பிட்ட அளவுருக்களைப் பொறுத்தது என்றால் (மண் அகற்றுதல் போன்றவை), செயல்பாடு நேரியல் அல்லாத கோடு என்று காட்டப்படும். கண்காட்சி 5 அத்தகைய செயல்பாட்டைக் காட்டுகிறது. முன்னேற்ற விகிதம் குறிப்பிட்ட வேலை நேரங்களை (ஷிப்ட், விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் ஆஃப்-பீரியட்ஸ்) கருத்தில் கொள்ளும்போது இன்னும் சிக்கலான கிராபிக்ஸ் உருவாக்கப்படுகின்றன. கண்காட்சி 6 முந்தைய கண்காட்சிகளின் செயல்பாடுகளைக் காட்டுகிறது, ஆனால் இந்த முறை வார இறுதி நாட்களில் (ஒவ்வொரு வாரத்தின் 7 ஆம் நாள்) எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. திட்டமிடப்பட்ட செயல்பாடுகள் கோடுகளாகக் காட்டப்படும்போது, உண்மையான மற்றும் முன்னறிவிப்பு முன்னேற்றத்தை அதே அச்சுகளில் புள்ளியிடப்பட்ட அல்லது கோடு கோடு என வரைபடமாக்கலாம், இது உண்மையான மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட முன்னேற்றத்தை வழங்குகிறது. பெட்டி உரை மற்றும் வரைதல் பகுதிக்குள் உள்ள செயல்பாட்டு லேபிள்கள் போன்ற சிறுகுறிப்புகள் தகவலின் அளவை மேம்படுத்துகின்றன. கருவிகள் நேர-தூர வரைபடங்களை எந்த வகையான வரைதல் கருவியையும் பயன்படுத்தி உருவாக்க முடியும், நிச்சயமாக அளவிடப்பட்ட வரைபடத்தை அனுமதிக்கும் ஒன்று (எடுத்துக்காட்டாக, சிஏடி எடிட்டர்கள், விசியோ). சில நேரங்களில், நெடுவரிசைகளின் அகலமும் வரிசைகளின் உயரமும் தூரம் மற்றும் நேர அளவீடுகளை உருவாக்கும் இடத்தில் விரிதாள் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இருப்பினும், நிஜ திட்ட வாழ்க்கையில், ஒரு நேர அட்டவணையை தொடர்ந்து சரிசெய்ய வேண்டும்ஃ சிறப்பு கருவிகளின் பயன்பாடு விரைவாக அவற்றின் நன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த கருவிகள் (கீழே உள்ள வெளிப்புற இணைப்புகளைப் பார்க்கவும்) திட்ட மேலாண்மை கருவிகளாகும், அவை நேர அட்டவணையை நேர-தூர வரைபடமாக முன்வைக்கும் திறனை வலியுறுத்துகின்றன. திட்ட மேலாண்மை சொற்கள் மற்றும் செயல்பாட்டின் வடிவத்திற்கான அனைத்து வரைதல் பண்புகளையும் பயன்படுத்தி செயல்பாடுகளைத் திருத்தலாம். சிறப்பு அம்சங்கள் சார்பு இணைப்புகள் (பின்னடைவுகளுடன்), சிக்கலான அளவிடுதல், அணுகல் மோதல் கண்டறிதல், வள-சார்ந்த முன்னேற்றம் மற்றும் பலவற்றை அனுமதிக்கின்றன. பெரும்பாலும், இத்தகைய கருவிகள் மற்ற திட்ட மேலாண்மை மென்பொருள்களுக்கு பல்வேறு இடைமுகங்களை வழங்குகின்றன, குறைந்தபட்சம் செயல்பாட்டுத் தகவல்களை இறக்குமதி செய்வதற்கும் ஏற்றுமதி செய்வதற்கும். சிக்கலான அமைப்புகள் (டைம்சைனேஜ், டைனாரோட், டிலோஸ் அல்லது டைம் லொக்கேஷன் பிளஸ் போன்றவை) பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் திட்ட மேலாண்மை மென்பொருளுடன் (ப்ரைமாவெரா, மைக்ரோசாப்ட் ப்ராஜெக்ட், ஆஸ்டா பவர் ப்ராஜெக்ட்) ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. மேலும் காண்கஃ நேரியல் திட்டமிடல் முறை திட்ட மேலாண்மை மென்பொருள் பட்டியல் திட்ட மேலாண்மை தலைப்புகளின் பட்டியல் திட்ட திட்டமிடல் நேர புவியியல் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் TILOS: நேரியல் திட்டம் GmbH, ஜெர்மனி (பல எடுத்துக்காட்டுகளுடன் டர்போ விளக்கப்படம்ஃ நேரியல் திட்ட மென்பொருள் Pty லிமிடெட், ஆஸ்திரேலியா கிராஃபிக் ஷெட்யூல், ஒரு எக்ஸெல் பயன்பாடுஃ www.GraphicSchedule.com செயின்லிங்க்ஃ ஸ்டீவன் வூட் மென்பொருள், யுனைடெட் கிங்டம் டைம் செயினேஜ்ஃ பீட்டர் மில்டன் பிளானிங், யுனைடெட் கிங்டம் டைனாரோட்ஃ டைனாரோட் லிமிடெட், பின்லாந்து லீனியர் பிளஸ்ஃ பிசிஎஃப் லிமிடெட், யுனைடெட் கிங்டம் பிளானிஃபர்ஃ மைர் எஸ்ஏஎஸ், பிரான்ஸ் நேர-தூர வரைபடங்களைப் பயன்படுத்தும் திட்டங்களிலிருந்து) டைம் லொக்கேஷன் பிளஸ்ஃ நாய்லர் கம்ப்யூட்டிங், யுனை