Ituango Dam
பெஸ்காடெரோ-இட்டுவாங்கோ அணை அல்லது ஹிட்ராய்டுவாங்கோ என்றும் குறிப்பிடப்படும் இட்டுவாங்கோ அணை, கொலம்பியாவின் ஆண்டியோகியா துறையில் உள்ள இட்டுவாங்கோ அருகே காக்கா ஆற்றில் தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள ஒரு அணை ஆகும். இந்த திட்டத்தின் முதன்மை நோக்கம் நீர்மின் உற்பத்தி ஆகும், மேலும் அதன் மின் நிலையம் கட்டி முடிக்கப்பட்டால் நிறுவப்பட்ட திறனைக் கொண்டிருக்கும். அணையின் ஆரம்ப கட்டுமானம் செப்டம்பர் 2011 இல் தொடங்கியது மற்றும் மின் நிலையம் 2018 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் செயல்படத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது, ஆனால் ஏப்ரல்/மே 2018 இல் பெய்த கனமழை மற்றும் நிலச்சரிவுகளுக்குப் பிறகு ஆற்றின் திசைதிருப்பல் சுரங்கப்பாதையைத் தடுத்ததால், அணை உடைவதற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டது. இது கட்டி முடிக்கப்பட்டால், இது கொலம்பியாவின் மிகப்பெரிய மின் நிலையமாக இருக்கும். பின்னணி அணையின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு 1983 ஆம் ஆண்டில் நிறைவடைந்தது, ஆனால் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக 1990 களில் இந்த திட்டம் கைவிடப்பட்டது. திட்டத்திற்கான இறுதி வடிவமைப்புகள் 2008 ஆம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட்டு, ஜூலை 8,2011 அன்று, திட்ட மேலாண்மை ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது. முதற்கட்ட கட்டுமானம் (கணக்கெடுப்பு, சாலைகள், பாலங்கள், திசைதிருப்பல் சுரங்கங்கள்) செப்டம்பர் 2011 இல் தொடங்கியது, இது 2013 இல் நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்பிறகு முக்கிய பணிகள் தொடங்கும், மேலும் இந்த மின் உற்பத்தி நிலையம் 2018 ஆம் ஆண்டில் செயல்படத் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எம்ப்ரேஸாஸ் பப்ளிகாஸ் டி மெடலின் (ஈ. பி. எம்) மற்றும் ஆன்டியோகியா அரசாங்கத்தின் கூட்டமைப்பான ஈ. பி. எம் இட்டுவாங்கோ இந்த திட்டத்தின் வளர்ச்சியை முன்மொழிகிறது. இதன் மொத்த செலவு 2.8 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வடிவமைப்பு இந்த அணை களிமண் மையத்துடன் கூடிய உயரமான மண் நிரப்பும் கரையாக இருக்கும். அணையின் அளவு இருக்கும். அதன் நீர்த்தேக்கம் செயலில் (அல்லது "பயனுள்ள") திறன் கொண்டதாக இருக்கும். நீர்த்தேக்கம் நீளமாக இருக்கும் மற்றும் ஒரு பரப்பளவை உள்ளடக்கும். நீர்த்தேக்க அளவை பராமரிக்க, அணையில் நான்கு ரேடியல் வாயில்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு கசிவுப்பாதை இருக்கும். அணையின் மின் நிலையத்தில் பெயரளவில் ஹைட்ராலிக் தலை இருக்கும் மற்றும் எட்டு பிரான்சிஸ் டர்பைன்-ஜெனரேட்டர்கள் இருக்கும். திசைதிருப்பல் சுரங்கப்பாதை அடைப்பு கட்டுமான தளத்தைச் சுற்றி காக்கா நதியை திசைதிருப்ப மூன்று சுரங்கங்கள் கட்டப்பட்டன. இரண்டு இறுதியில் கட்டுமானத்தின் போது சீல் வைக்கப்பட்டன, மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆற்றை திசைதிருப்ப விடப்பட்டது. 2018 ஏப்ரல் 28 முதல் மே 7 வரை, மூன்று நிலச்சரிவுகள் சுரங்கப்பாதையை தடுத்தன, இதனால் நீர்த்தேக்கம் நிரப்பப்பட்டது. பொறியாளர்கள் மூடப்பட்ட இரண்டு சுரங்கப்பாதைகளையும் வெடிபொருட்களால் திறக்க முயன்றனர், ஆனால் அவை தோல்வியடைந்தன. மே 10 அன்று, நீர்த்தேக்கம் மின் நிலையத்தை அடைந்தபோது, பொறியாளர்கள் அணை உடைவதைத் தடுக்க முடிக்கப்படாத மின் நிலையம் வழியாக தண்ணீரை வெளியேற்றத் தொடங்கினர். மே 12 அன்று முந்தைய சீல் செய்யப்பட்ட சுரங்கங்களில் ஒன்று இயற்கையாக மீண்டும் திறக்கப்பட்டது, இது திடீரென்று கீழ்நிலை ஓட்டங்களை சராசரியை விட மூன்று மடங்கு அதிகரித்தது. இது கீழ்நோக்கி வெளியேற்றப்படுவதை ஊக்குவித்தது, இறுதியில் மொத்தம் சுமார் 25,000 ஆக இருந்தது. மே 16 அன்று நீர்த்தேக்கத்தை வடிகட்டுவதற்கான ஒரே வழியான மின் நிலையத்தின் ஒரு பகுதியில் வண்டல் மண் உருவானதால், கட்டுமான வாகனங்கள் பயன்படுத்தும் போக்குவரத்து காட்சியகத்திற்குள் தண்ணீர் வெளியேற வழிவகுத்தது. இந்த நீர் இறுதியில் அணையின் கீழ்நிலை முகப்பில் பாய்ந்து, சாலையையும், சீரழிவின் ஒரு பகுதியையும் அழித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, இ. பி. எம். அணை இடிந்து விழும் அபாயம் இருப்பதாக அறிவித்தது, மேலும் அணையை அதன் வடிவமைப்பு உயரத்திற்கு தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து நிரப்பினர், அணையை மிகைப்படுத்துவதைத் தடுக்க ஸ்பில்வே பயன்படுத்தப்படலாம் என்ற நம்பிக்கையில். மே மாத இறுதியில் காக்கா ஆற்றுப் படுகையில் பலத்த மழை எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மே 19 அன்று அணை பணிகள் 405 மாஸ் மட்டத்தை எட்டின; காஃபர் அணைக்கு கீழே 5 மீ மட்டத்தை இலக்காகக் கொண்டது. மே 25 அன்று டாக்டர் ஒர்டோனெஸ் நிலைமை குறித்து தனது பீதியை வெளிப்படுத்தும் ஒரு கடிதத்தை வெளியிட்டார், ஏனெனில் "இட்டுவாங்கோ திட்டம் இறந்துவிட்டது, அதன் மீது எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை, எனவே அது தோல்வியடையும் என்று எதிர்பார்ப்பது மிகவும் இயற்கையான விஷயம்; தோல்வியடையாமல் இருப்பதை விட தோல்வியடைவது எளிது என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகிறோம், நாங்கள் உண்மையிலேயே பீதியடைகிறோம்". சுற்றுச்சூழல் தாக்கம் அணை கட்டுமானம் கடுமையான சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதாகவும், இடம்பெயர்ந்த குடும்பங்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள், இளைஞர் குழுக்கள் மற்றும் அக்கறை கொண்ட உள்ளூர் மக்கள் இந்த திட்டத்தை எதிர்ப்பதாகவும் சில ஆதாரங்கள் வாதிடுகின்றன. சமூக மற்றும் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களுக்கு கூடுதல் வருவாய் மூலம் இந்த திட்டம் மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று பிற வெளியீடுகள் வாதிடுகின்றன. 2019 பிப்ரவரியில் இந்த திட்டம் உள்ளூர் மற்றும் தேசிய அரசாங்க ஒழுங்குமுறை முகமைகளின் அதிக அழுத்தத்திற்கு உள்ளானது, ஏனெனில் ஆற்றின் ஓட்டம் மூடப்பட்டது மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொருளாதார தாக்கம் கீழ்நோக்கி இருந்தது. மேலும், யுனிவர்சிடாட் நேஷனல் டி கொலம்பியாவின் ஆய்வுகள் ஒரு அவசரத் திட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாவிட்டால் அணை தோல்வியடையும் என்று காட்டுகிறது. கீழ்நிலை சமூகங்களின் பாதுகாப்பு முக்கியமானதாக முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டது. நவம்பர் 2022க்குள், அணையின் செயல்பாட்டிற்குத் தயாராவதற்காக 5,000 பேரை பயிற்சிகள் வெளியேற்றின. கொலம்பியாவில் உள்ள மின் நிலையங்களின் பட்டியலையும் பார்க்கவும் மேற்கோள்கள் வெளிப்புற இணைப்புகள் கொலம்பியாவில் உள்ள அணைகள் கொலம்பியாவில் உள்ள நீர்மின் நிலையங்கள் கட்டுமானத்தில் உள்ள பூமி நிரம்பிய அணைகள் அண்டியோகியா துறையில் கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்