Royal Liverpool University Hospital
ராயல் லிவர்பூல் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனை (ஆர். எல். யு. எச்) இங்கிலாந்தின் லிவர்பூல் நகரில் அமைந்துள்ள ஒரு பெரிய கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மருத்துவமனையாகும். இது மெர்ஸெஸைட் மற்றும் செஷையரில் உள்ள மிகப்பெரிய மற்றும் பரபரப்பான மருத்துவமனையாகும், மேலும் இங்கிலாந்தில் இது போன்ற மிகப்பெரிய அவசர சிகிச்சைப் பிரிவைக் கொண்டுள்ளது. மருத்துவமனையின் ஒரு பெரிய மறுவடிவமைப்பு 2013 இல் தொடங்கியது மற்றும் 2017 இல் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால் கட்டுமான சிக்கல்கள் மற்றும் முக்கிய ஒப்பந்தக்காரர் கேரிலியன் 2018 சரிவு 2022 இலையுதிர்காலத்தில் மதிப்பிடப்பட்ட நிறைவு தேதியை பின்னுக்குத் தள்ளியது. பிராட்கிரீன் மருத்துவமனை மற்றும் லிவர்பூல் பல்கலைக்கழக பல் மருத்துவமனையுடன், இந்த மருத்துவமனையை லிவர்பூல் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனைகள் என்ஹெச்எஸ் அறக்கட்டளை அறக்கட்டளை நிர்வகிக்கிறது, மேலும் இது லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகம், லிவர்பூல் ஜான் மூர்ஸ் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் லிவர்பூல் ஸ்கூல் ஆஃப் டிராபிகல் மெடிசின் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. முன்னாள் மருத்துவமனை முதலில் ராயல் லிவர்பூல் மருத்துவமனை என்று அழைக்கப்பட்ட முன்னாள் மருத்துவமனை, அந்த நேரத்தில் இருந்த மூன்று நகர மைய தீவிர மருத்துவமனைகளுக்கு பதிலாக வடிவமைக்கப்பட்டது-பெம்ப்ரோக் பிளேஸில் உள்ள லிவர்பூல் ராயல் மருத்துவமனை, கிரேட் ஹோவர்ட் தெருவில் உள்ள டேவிட் லூயிஸ் வடக்கு மருத்துவமனை மற்றும் கேரில் தெருவில் உள்ள ராயல் தெற்கு மருத்துவமனை. மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நோக்கங்களுக்காக லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அருகிலுள்ள ஒரு தளத்தில் தனித்தனி வசதிகளை இணைக்க ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டது. தற்போதைய மருத்துவமனை இப்போது இருக்கும் இடம் (பிரெஸ்காட் தெருவில்) லிவர்பூலின் போருக்குப் பிந்தைய மீளுருவாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக அடையாளம் காணப்பட்டது. இருப்பினும், பிரதான மருத்துவமனையின் கட்டுமானம் 1963 வரை தொடங்கப்படவில்லை. மருத்துவமனையின் முதல் கட்டம் ஹோல்போர்டு அசோசியேட்ஸ் வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் 1963 மற்றும் 1969 க்கு இடையில் ஆல்பிரட் மெக்ஆல்பைன் கட்டப்பட்டது. கட்டுமானப் பணிகள் தொடக்கத்தில் இருந்தே செலவு, நேரம் மற்றும் தரம் போன்ற சிக்கல்களால் பாதிக்கப்பட்டது, அதோடு கட்டுமானப் பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்தபோது சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புச் சட்டத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக தீ சான்றிதழ் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல்களும் இருந்தன. இரண்டாம் கட்டம் முடிக்கப்பட்டு, இறுதியில் 1978 இல் மருத்துவமனை திறக்கப்பட்டது. டிசம்பர் 2013 இல் ராயல் லிவர்பூல் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனையின் மைல்கல் £429 மில்லியன் மறுவடிவமைப்பு, ஒரு தனியார் நிதி முன்முயற்சி ஒப்பந்தத்தின் கீழ் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது, நிதி நெருக்கத்தை எட்டியது; லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் லிவர்பூல் பயோ கேம்பஸில் உள்ள நிறுவனங்களுடனான அதன் கூட்டு இணைப்புகள், லிவர்பூல் நகரத்தை சுகாதார ஆராய்ச்சி மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான முன்னணி இங்கிலாந்து மையங்களில் ஒன்றாக அங்கீகரித்துள்ளன. என். பி. பி. ஜே மற்றும் எச். கே. எஸ் ஆகியோரால் வடிவமைக்கப்பட்டு, கேரிலியனால் கட்டப்பட்டு வந்த புதிய ராயல் லிவர்பூல் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனை, மார்ச் 2017 இல் முதலில் திட்டமிடப்பட்ட முடிவில் இங்கிலாந்தின் மிகப்பெரிய ஒற்றை நோயாளி அறை மருத்துவமனையாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மார்ச் 2017 இல், கல்நார், விரிசல் கான்கிரீட் மற்றும் மோசமான வானிலை காரணமாக ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் காரணமாக இந்த திட்டம் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக தாமதமாக இயங்கி வந்தது, மேலும் 2018 ஜனவரி தொடக்கத்தில் மேலும் தாமதங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன. ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்குள், 15 ஜனவரி 2018 அன்று, கேரிலியன் கலைக்கப்பட்டது, மருத்துவமனை ஒப்பந்தத்தில் அதன் பிரச்சினைகள் காரணமாக, மேலும் திட்டத்தை மேலும் தாமதப்படுத்தியது, மருத்துவமனை 2018 இல் முடிக்கப்பட வாய்ப்பில்லை. 26 மார்ச் 2018 அன்று, இந்த திட்டத்திற்கு கேரிலியன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்ததை விட £ 53.9M அதிகமாக செலவாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. செப்டம்பரில், கேரிலியன் நிறுவிய இணங்காத உறைப்பூச்சியை மாற்றுவது உட்பட கடுமையான தவறுகளை சரிசெய்வதற்கான செலவு, 350 மில்லியன் பவுண்டுகள் திட்டத்தை மறுதொடக்கம் செய்து முடிப்பதற்கான திட்டங்களை நிறுத்தி வைத்துள்ளது என்று என்ஹெச்எஸ் அறக்கட்டளை வெளிப்படுத்தியது; திட்டம் மேலும் தாமதமானதால், பி. எஃப். ஐ ஒப்பந்தத்தை நிறுத்த ஒரு இடைவெளி பிரிவை அழைக்க அறக்கட்டளை பரிசீலித்து வருகிறது. 24 செப்டம்பர் 2018 அன்று, பி. எஃப். ஐ ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது, மருத்துவமனையை முழு பொது உரிமையாக எடுத்துக் கொண்டது, அதாவது தனியார் துறை கடன் வழங்குநர்களான லீகல் & ஜெனரல் மற்றும் ஐரோப்பிய முதலீட்டு வங்கிக்கு 180 மில்லியன் பவுண்டுகள் இழப்பு. இது 26 செப்டம்பர் 2018 அன்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டது, 2020 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவமனையை முடிக்க கூடுதல் £120 மில்லியன் செலவாகும், கேரிலியன் விட்டுச் சென்ற எதிர்பாராத பிரச்சினைகள் காரணமாக. 2018 நவம்பரில் கட்டுமானப் பணிகள் மீண்டும் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 25 அக்டோபர் 2018 அன்று இந்த திட்டத்தை முடிப்பதற்கான ஒப்பந்தக்காரராக லாயிங் ஓ 'ரூர்கே உறுதி செய்யப்பட்டார், ஆனால், ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு, ஒப்பந்தக்காரர் எந்த ஆபத்தையும் எடுக்கத் தயாராக இல்லாததால், 350 மில்லியன் பவுண்டுகள் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அபாயங்களை நிர்வகிக்க உதவ மேஸ் நியமிக்கப்பட்டார். ஏப்ரல் 2019 இல், துணை ஒப்பந்தக்காரர்கள் திட்டத்தில் வேலை செய்ய தயக்கம் காட்டியதால் இந்த திட்டம் மேலும் தாமதங்களை எதிர்கொள்கிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் மே 2019 இல் மேலும் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டன, மேலும் திருத்தம் முடிக்கப்படுவதை தாமதப்படுத்தவும் செலவுகளை அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. 17 டிசம்பர் 2019 அன்று, மருத்துவமனையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ஸ்டீவ் வார்பர்டன் இந்த திட்டம் குறைந்தது 2022 வரை தாமதப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும், நோயாளிகளும் ஊழியர்களும் அடுத்த மூன்று குளிர்காலங்களுக்கு தற்போதுள்ள மருத்துவமனையில் இருப்பார்கள் என்றும் உறுதிப்படுத்தினார். ஏற்கனவே செலவழிக்கப்பட்ட 285 மில்லியன் பவுண்டுகளுக்கு கூடுதலாக, கிரென்ஃபெல் டவர் தீ விபத்து காரணமாக கட்டிட விதிமுறைகளை மீறுவதாக அறியப்பட்ட அலுமினிய கலப்பு உறை அமைப்பை மாற்றுவதற்கான செலவுகள் உட்பட 300 மில்லியன் பவுண்டுகள் செலவாகும் என்று வார்பர்டன் கூறினார். மார்ச் 2020 இல், மருத்துவமனை என்ஹெச்எஸ் அறக்கட்டளை கேரிலியனின் காப்பீட்டாளர்கள் மற்றும் ஒரு கேரிலியன் துணை ஒப்பந்தக்காரர் ஹைரோட் கட்டுமானத்திற்கு எதிராக உரிமைகோரல்களை உருவாக்குவதாக வெளிப்படுத்தியது. ஜூன் 2020 இல், போர்த்துகீசிய உற்பத்தியாளர் அதை அகற்றுவதற்காக வரைவு செய்யப்பட்டார். ராயல் லிவர்பூல் மற்றும் மிட்லாண்ட் பெருநகர பல்கலைக்கழக மருத்துவமனைகளை அரசாங்கம் கையாள்வது குறித்து தாமதமான தேசிய தணிக்கை அலுவலக அறிக்கை 2020 ஜனவரியில் வெளியிடப்பட்டது. குறிப்பாக மோசமாக கட்டப்பட்ட லிவர்பூல் திட்டத்தை சரிசெய்ய, மேலும் குறிப்பிடத்தக்க செலவு அதிகரிப்புகள் குறித்து அறிக்கை எச்சரித்தது, மேலும் விவரக்குறிப்புகளை பூர்த்தி செய்ய முடியாத அளவுக்கு வேலைகளுக்கு மிகக் குறைந்த விலை நிர்ணயம் செய்ததற்காக கேரிலியன் மீது குற்றம் சாட்டியது. இந்த இரண்டு திட்டங்களும் அவற்றின் அசல் வரவு செலவுத் திட்டத்தை விட 40 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக செலவாகும் என்றும், மூன்று முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் தாமதமாக முடிக்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், ஒப்பந்ததாரருக்கு பயனுள்ள இடர் பரிமாற்றம் காரணமாக, வரி செலுத்துவோருக்கு மொத்த செலவு அசல் திட்டத்திற்கு மிகவும் ஒத்ததாக இருக்கும். இங்கிலாந்தில் COVID-19 தொற்றுநோய்களின் போது கூடுதல் முக்கியமான பராமரிப்பு திறனை வழங்குவதற்காக புதிய மருத்துவமனையின் ஒரு பகுதி 2020 மே மாத தொடக்கத்தில் திறக்கப்பட்டது. ஜூன் 2022 இல், என்ஹெச்எஸ் அறக்கட்டளை மருத்துவமனை செப்டம்பர் அல்லது அக்டோபர் 2022 இல் திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறியது. என்ஹெச்எஸ் அறக்கட்டளை ஜூலை 11 அன்று புதிய கட்டிடத்தை ஓரளவு கையகப்படுத்தியது, செப்டம்பர் 28 முதல் அக்டோபர் 21,2022 வரை 24 நாள் நகரும் காலம் அமைக்கப்பட்டது. அக்டோபர் 2022 இல், பழைய மருத்துவமனை கட்டிடம் 19 அக்டோபர் 2022 அன்று 23:59 இல் நிரந்தரமாக மூடப்படும் என்று அறக்கட்டளை கூறியது, புதிய தளத்தில் ஏ & இ துறை 20 அக்டோபர் 2022 அன்று 00:00 இலிருந்து அவர்களின் முதல் நோயாளிகளை அழைத்துச் செல்லும். பழைய மருத்துவமனையில் 685 படுக்கைகள் இருந்தன. புதிய மருத்துவமனையில் 640 படுக்கைகள் உள்ளன மற்றும் அருகிலுள்ள பிராட்கிரீன் மருத்துவமனை தளத்தில் 21 'பராமரிப்பு இடமாற்ற' படுக்கைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் சமூகத்தில் மேலும் 10 படுக்கைகள் உள்ளன-இது 14 படுக்கைகளின் நிகர குறைப்பாகும். 2007 ஆம் ஆண்டில் மதிப்பீட்டில், ஹெல்த்கேர் கமிஷன் ராயல் லிவர்பூல் மற்றும் பிராட்கிரீன் யுனிவர்சிட்டி மருத்துவமனைகள் என்ஹெச்எஸ் அறக்கட்டளையை 'சேவைகளின் தரம்' மற்றும் 'வளங்களின் பயன்பாட்டிற்கு' நல்லது என்று மதிப்பிட்டது. 2009 ஆம் ஆண்டில், ராயல் லிவர்பூல் மற்றும் பிராட்கிரீன் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனைகள் என்ஹெச்எஸ் அறக்கட்டளை அதன் சேவைகளின் தரம் மற்றும் அதன் நிதி நிர்வாகத்தின் தரம் ஆகியவற்றிற்காக "சிறந்தது" என்று மதிப்பிடப்பட்டது. கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி ராயல் லிவர்பூல் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனை மாணவர் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், பல் மருத்துவர்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சுகாதார நிபுணர்களுக்கான ஒரு முக்கிய கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மருத்துவமனையாகும். இந்த மருத்துவமனை லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகம், லிவர்பூல் ஜான் மூர்ஸ் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் லிவர்பூல் ஸ்கூல் ஆஃப் டிராபிகல் மெடிசின் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது. மெர்செஸைட்டில் உள்ள லிவர்பூல் ஹெல்த்கேர், இங்கிலாந்து அறிவு காலாண்டில் உள்ள மருத்துவமனைகளின் பட்டியலையும் பார்க்கவும் வெளிப்புற இணைப்புகள் லிவர்பூல் மருத்துவமனை கட்டிடங்களில் உள்ள மருத்துவமனைகள் 1978 இல் முடிக்கப்பட்டன இங்கிலாந்தில் உள்ள என்ஹெச்எஸ் மருத்துவமனைகள் இங்கிலாந்தில் உள்ள மருத்துவமனைகளை கற்பித்தல் லிவர்பூல் பல்கலைக்கழகத்தில் லிவர்பூல் மிருகத்தனமான கட்டிடக்கலை