AP1000
ஏபி1000 என்பது வெஸ்டிங்ஹவுஸ் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டு விற்கப்படும் ஒரு அணு மின் நிலையம் ஆகும். இந்த ஆலை ஒரு அழுத்த நீர் உலை ஆகும், இது செயலற்ற அணுசக்தி பாதுகாப்பின் மேம்பட்ட பயன்பாடு மற்றும் அதன் மூலதன செலவைக் குறைத்து அதன் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் பல வடிவமைப்பு அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வடிவமைப்பு அதன் வரலாற்றை சிஸ்டம் 80 வடிவமைப்பில் காணலாம், இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் தயாரிக்கப்பட்டது. சிஸ்டம் 80 இன் மேலும் வளர்ச்சி ஆரம்பத்தில் ஏபி 600 கருத்துக்கு வழிவகுத்தது, சிறிய 600 முதல் 700 மெகாவாட் வெளியீட்டுடன், ஆனால் இது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆர்வத்தைக் கண்டது. மூலதனச் செலவுகளை மேம்படுத்துவதற்காக அளவை உயர்த்தும் பிற வடிவமைப்புகளுடன் போட்டியிடுவதற்காக, வடிவமைப்பு AP1000 ஆக மீண்டும் வெளிப்பட்டது மற்றும் இந்த பெரிய அளவில் பல வடிவமைப்பு வெற்றிகளைக் கண்டறிந்தது. பத்து ஏ. பி. 1000 விமானங்கள் தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளன அல்லது கட்டுமானத்தில் உள்ளன. நான்கு சீனாவில் இரண்டு தளங்களிலும், இரண்டு சான்மென் அணு மின் நிலையத்திலும், இரண்டு ஹையாங் அணு மின் நிலையத்திலும் அமைந்துள்ளன. ஒன்று அமெரிக்காவில் உள்ள வோக்லி மின்சார உற்பத்தி ஆலையில் கட்டுமானத்தில் உள்ளது, மற்றொன்று ஜூலை 2023 இல் ஆன்லைனில் வந்தது. நான்கு சீன அணு உலைகளும் கட்டி முடிக்கப்பட்டு கட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டன. வோக்லில் கட்டுமானம் பல தாமதங்களை சந்தித்துள்ளது, ஆனால் மார்ச் 2023 நிலவரப்படி யூனிட் 3 ஆரம்ப சிக்கலை அடைந்துள்ளது, மேலும் ஜூலை 2023 இல் சேவையில் வைக்கப்பட்டது; யூனிட் 4 2023 இன் நான்காம் காலாண்டின் பிற்பகுதியில் அல்லது 2024 இன் முதல் காலாண்டில் சேவையில் நுழையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வோக்டில் மற்றும் வி. சி. யில் செலவு அதிகமாக உள்ளது. கோடைக்காலம் 2017 இல் வெஸ்டிங்ஹவுஸின் திவால்நிலைக்கு வழிவகுத்தது. வெஸ்டிங்ஹவுஸ் திவாலாகிவிட்டதைத் தொடர்ந்து விர்ஜில் சி. சம்மர் நியூக்ளியர் ஜெனரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் இரண்டு அணு உலைகளின் கட்டுமானம் 2017 இல் ரத்து செய்யப்பட்டது. சீனா தற்போது மிகவும் மேம்பட்ட பதிப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது மற்றும் அவற்றின் காப்புரிமை உரிமைகளை கொண்டுள்ளது. முதல் AP1000 சீனாவில் சான்மெனில் செயல்பாடுகளைத் தொடங்கியது, அங்கு யூனிட் 1 ஜூன் 2018 இல் முக்கியமான நிலையை அடைந்த முதல் AP1000 ஆனது, அடுத்த மாதம் கட்டத்துடன் இணைக்கப்பட்டது. சீனாவில் மேலும் கட்டமைப்புகள் மாற்றியமைக்கப்பட்ட CAP1000 மற்றும் CAP1400 வடிவமைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. ஏபி1000 வடிவமைப்பு அதன் வரலாற்றை முந்தைய இரண்டு வடிவமைப்புகளான ஏபி 600 மற்றும் சிஸ்டம் 80 ஆகியவற்றுடன் இணைக்கிறது. சிஸ்டம் 80 வடிவமைப்பு கம்பஷன் இன்ஜினியரிங் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் ஒவ்வொரு சுழற்சியிலும் இரண்டு உலை குளிரூட்டும் பம்புகளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒற்றை நீராவி ஜெனரேட்டருடன் இரண்டு-சுழல் குளிரூட்டும் அமைப்பைக் கொண்டிருந்தது, இது இரண்டு, மூன்று அல்லது நான்கு சுழல்களில் ஒவ்வொன்றிலும் நீராவி ஜெனரேட்டருடன் ஒற்றை உலை குளிரூட்டும் பம்பை இணைக்கும் அமைப்புகளை விட எளிமையானது மற்றும் மலிவானது. அமெரிக்காவில் மூன்று அணு உலைகள் மற்றும் தென் கொரியாவில் மேலும் நான்கு அணு உலைகள் இதை மிகவும் வெற்றிகரமான தலைமுறை II + வடிவமைப்பாக மாற்றியது. ஏபிபி குழுமம் 1990 ஆம் ஆண்டில் கம்பஷன் இன்ஜினியரிங்கை வாங்கி, பல வடிவமைப்பு மாற்றங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு மேம்பாடுகளுடன் சிஸ்டம் 80 + ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. ABB இன் தொடர்ச்சியான இணைப்புகள், கொள்முதல் மற்றும் விலக்குதலின் ஒரு பகுதியாக, 2000 ஆம் ஆண்டில் இந்த வடிவமைப்பை வெஸ்டிங்ஹவுஸ் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி வாங்கியது, அவர் 1999 ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் நியூக்ளியர் ஃபியூயல்ஸ் லிமிடெட் (BNFL) நிறுவனத்தால் வாங்கப்பட்டார். 1990 களில், வெஸ்டிங்ஹவுஸ் சுமார் 600 மெகாவாட் வடிவமைப்பு சக்தியுடன் ஏபி 600 எனப்படும் புதிய வடிவமைப்பில் பணியாற்றி வந்தது. இது அமெரிக்க எரிசக்தித் துறையின் மேம்பட்ட ஒளி நீர் உலை திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இது தொடர் தலைமுறை III உலை வடிவமைப்புகளில் வேலை செய்தது. ஜெனரேஷன் II வடிவமைப்புகளுக்கு மாறாக, ஏபி 600 மிகவும் எளிமையானது, மொத்த பாகங்களின் எண்ணிக்கையில் பெரும் குறைப்புடன், குறிப்பாக பம்புகள். இது செயலற்ற பாதுகாப்பாகவும் இருந்தது, இது ஜெனரேஷன் III வடிவமைப்புகளின் முக்கிய அம்சமாகும். ஏபி 600 அணு உலை அளவின் சிறிய முனையில் இருந்தது. சிறிய ஆலைகள் அவ்வப்போது அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன, ஏனெனில் அவை பரந்த அளவிலான சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படலாம், அங்கு ஒரு பெரிய உலை உள்ளூர் சந்தைக்கு சேவை செய்ய மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இருக்கும். இத்தகைய வடிவமைப்புகளின் எதிர்மறையான அம்சம் என்னவென்றால், கட்டுமான நேரம், எனவே செலவு, பெரிய வடிவமைப்புகளுடன் ஒப்பிடும்போது கணிசமாக வேறுபடுவதில்லை, எனவே இந்த சிறிய வடிவமைப்புகள் பெரும்பாலும் குறைவான கவர்ச்சிகரமான பொருளாதாரத்தைக் கொண்டுள்ளன. ஏபி 600 மாடுலர் கட்டுமானத்தின் மூலம் இதை நிவர்த்தி செய்தது மற்றும் 36 மாதங்களில் முதல் கான்கிரீட்டிலிருந்து எரிபொருள் சுமைக்கு செல்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது. இந்த கவர்ச்சிகரமான அம்சங்கள் இருந்தபோதிலும், வெஸ்டிங்ஹவுஸ் ஏபி 600 இன் விற்பனை இல்லை. பி. என். எஃப். எல் நிறுவனத்தை வாங்கியதும், ஏபிபியுடன் இணைக்கப்பட்டதும், சிஸ்டம் 80 + இன் அம்சங்களை ஏபி 600 உடன் இணைக்கும் வடிவமைப்பு ஏபி 1000 ஆகத் தொடங்கியது. பி. என். எஃப். எல் 2005 ஆம் ஆண்டில் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் மின்சாரத்தை தோஷிபாவுக்கு விற்றது. 2005 டிசம்பரில், அணு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (என். ஆர். சி) ஏபி 1000 க்கான இறுதி வடிவமைப்பு சான்றிதழை அங்கீகரித்தது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், வருங்கால அமெரிக்க பில்டர்கள் கட்டுமானம் தொடங்குவதற்கு முன்பு ஒரு ஒருங்கிணைந்த கட்டுமான மற்றும் இயக்க உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம், இதன் செல்லுபடியாகும் தன்மை ஆலை வடிவமைக்கப்பட்டபடி கட்டப்படுவதை நிபந்தனை செய்கிறது, மேலும் ஒவ்வொரு AP1000 ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். அதன் வடிவமைப்பு என். ஆர். சி. யிலிருந்து இறுதி வடிவமைப்பு ஒப்புதலைப் பெற்ற முதல் தலைமுறை III + உலை ஆகும். 2008 ஆம் ஆண்டில் சீனா AP1000 இன் 2005-வடிவமைப்பில் நான்கு அலகுகளை உருவாக்கத் தொடங்கியது. டிசம்பர் 2011 இல், என். ஆர். சி வடிவமைப்பைப் பயன்படுத்திய முதல் அமெரிக்க ஆலையை நிர்மாணிக்க ஒப்புதல் அளித்தது. பிப்ரவரி 9,2012 அன்று, என். ஆர். சி இரண்டு புதிய உலைகளை நிர்மாணிக்க ஒப்புதல் அளித்தது. 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டுகளில் அமெரிக்காவில் ஏபி1000 ஆலைகளை நிர்மாணிப்பதற்கான செலவு மிகைப்படுத்தப்பட்டதால், வெஸ்டிங்ஹவுஸின் உரிமையாளர் தோஷிபா வெஸ்டிங்ஹவுஸில் தனது முதலீட்டை "பல பில்லியன்" டாலர்கள் எழுதியது. பிப்ரவரி 14,2017 அன்று, தோஷிபா நிதி முடிவுகளை தாக்கல் செய்வதை தாமதப்படுத்தியது, மேலும் வெஸ்டிங்ஹவுஸின் முன்னாள் தலைவரான தோஷிபா தலைவர் ஷிகெனோரி ஷிகா ராஜினாமா செய்தார். மார்ச் 24,2017 அன்று, தோஷிபா வெஸ்டிங்ஹவுஸ் எலக்ட்ரிக் கம்பெனி அத்தியாயம் 11 திவால்நிலைக்கு தாக்கல் செய்யும் என்று அறிவித்தது, ஏனெனில் அணு உலை கட்டுமான திட்டங்களிலிருந்து 9 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இழப்புகள், இது ஏபி 1000 இன் எதிர்காலத்தை பாதிக்கக்கூடும். வெஸ்டிங்ஹவுஸ் ஆகஸ்ட் 2018 இல் திவால்தன்மையிலிருந்து வெளிப்பட்டது. வடிவமைப்பு விவரக்குறிப்புகள் ஏபி1000 என்பது இரண்டு குளிரூட்டும் சுழல்களைக் கொண்ட ஒரு அழுத்த நீர் உலை ஆகும், இது 1,117 மெகாவாட் நிகர மின் உற்பத்தியை உற்பத்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது ஏபி 600 இல் ஒரு பரிணாம முன்னேற்றமாகும், இது அடிப்படையில் அதே தடம் கொண்ட மிகவும் சக்திவாய்ந்த மாதிரியாகும். தற்போதுள்ள தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலமும், மூன்று அல்லது நான்கு குளிரூட்டும் சுழல்களைக் கொண்ட போட்டி வடிவமைப்புகளை விட குறைவான உபகரணங்கள் தேவைப்படுவதன் மூலமும், பிற மூன்றாம் தலைமுறை அணு உலை வடிவமைப்புகளை விட குறைந்த செலவில் கட்டுவது ஒரு வடிவமைப்பு நோக்கமாக இருந்தது. இந்த வடிவமைப்பு குழாய்கள், கம்பிகள் மற்றும் வால்வுகள் உள்ளிட்ட கூறுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கிறது. தரப்படுத்தல் மற்றும் வகை உரிமம் ஆகியவை கட்டுமானத்தின் நேரத்தையும் செலவையும் குறைக்க உதவும். வெஸ்டிங்ஹவுஸ் தலைமுறை II பி. டபிள்யூ. ஆருடன் ஒப்பிடும்போது அதன் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட வடிவமைப்பின் காரணமாக, ஏபி1000 பின்வருவனவற்றைக் கொண்டுள்ளதுஃ 50 சதவீதம் குறைவான பாதுகாப்பு தொடர்பான வால்வுகள் 35 சதவீதம் குறைவான பம்புகள் 80 சதவீதம் குறைவான பாதுகாப்பு தொடர்பான குழாய்கள் 85 சதவீதம் குறைவான கட்டுப்பாட்டு கேபிள் 45 சதவீதம் குறைவான நில அதிர்வு கட்டிட அளவு ஏபி1000 வடிவமைப்பு தற்போதுள்ள பெரும்பாலான பி. டபிள்யூ. ஆர்களை விட நில பயன்பாட்டில் கணிசமாக மிகவும் கச்சிதமானது, மேலும் பழைய வடிவமைப்புகளின் கான்கிரீட் மற்றும் ரீபார் வலுவூட்டலின் ஐந்தில் ஒரு பகுதியைப் பயன்படுத்துகிறது. தாவரங்களின் வடிவமைப்பில் நிகழ்தகவு அபாய மதிப்பீடு பயன்படுத்தப்பட்டது. இது அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கும், ஆலையின் ஒட்டுமொத்த பாதுகாப்பைக் கணக்கிடுவதற்கும் உதவியது. என். ஆர். சி படி, கடந்த ஆய்வில் உள்ள நூரேக்-1150 ஐ விட இந்த ஆலைகள் பாதுகாப்பானதாக இருக்கும். ஏபி1000 வருடத்திற்கு ஒரு ஆலைக்கு அதிகபட்சமாக 5,09 × 10−7 என்ற மைய சேத அதிர்வெண்ணைக் கொண்டுள்ளது. AP1000 ஆல் உற்பத்தி செய்யப்படும் பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருளை ஆலை தளத்தில் தண்ணீரில் காலவரையின்றி சேமிக்க முடியும். அமெரிக்க மின் உலைகளின் தற்போது செயல்படும் கடற்படையைப் போலவே, வயதான பயன்படுத்தப்பட்ட எரிபொருளும் தரைக்கு மேலே உலர்ந்த பெட்டி சேமிப்பில் சேமிக்கப்படலாம். அனைத்து வகையான மின் உலைகள் முக்கிய எதிர்வினை மூடப்பட்ட பிறகும் கதிரியக்க சிதைவு பொருட்களிலிருந்து தொடர்ந்து வெப்பத்தை உற்பத்தி செய்கின்றன, எனவே உலை மையப்பகுதி உருகுவதைத் தவிர்க்க இந்த வெப்பத்தை அகற்றுவது அவசியம். ஏபி1000 இல், வெஸ்டிங்ஹவுஸின் செயலற்ற கோர் குளிரூட்டும் அமைப்பு உலைக்கு மேலே அமைந்துள்ள ஒரு நீர் தொட்டியைப் பயன்படுத்துகிறது. செயலற்ற குளிரூட்டும் அமைப்பு செயல்படுத்தப்படும்போது, நீர் ஈர்ப்பு விசையால் அணு உலையின் மேற்புறத்திற்கு பாய்கிறது, அங்கு வெப்பத்தை அகற்ற ஆவியாகிறது. இந்த அமைப்பு பல வெடிப்பு-இயக்கப்படும் மற்றும் டிசி இயக்கப்படும் வால்வுகளைப் பயன்படுத்துகிறது, அவை முதல் 30 நிமிடங்களுக்குள் செயல்பட வேண்டும். அணு உலை ஆபரேட்டர்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காவிட்டாலும் இது நடக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. செயலற்ற அமைப்புகளைத் தொடங்குவதற்குத் தேவையான மின் அமைப்பு வெளிப்புற அல்லது டீசல் சக்தியை நம்பியிருக்கவில்லை, மேலும் வால்வுகள் ஹைட்ராலிக் அல்லது சுருக்கப்பட்ட காற்று அமைப்புகளை நம்பியிருக்கவில்லை. இந்த வடிவமைப்பு 72 மணி நேரத்திற்கு வெப்பத்தை செயலற்ற முறையில் அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, அதன் பிறகு அதன் ஈர்ப்பு வடிகால் நீர் தொட்டி குளிரூட்டல் தேவைப்படும் வரை மேலே இருக்க வேண்டும். அணு உலை பதிவு செய்யப்பட்ட மோட்டார் பம்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது, அவை ஹெர்மெடிக் முறையில் சீல் செய்யப்படுகின்றன, அணு உலை குளிரூட்டும் பம்ப் முத்திரைகளைப் பயன்படுத்துவதில்லை மற்றும் நீராவி ஜெனரேட்டர்களின் அடிப்பகுதியில் நேரடியாக பொருத்தப்படுகின்றன. இது பெரிய விட்டம் கொண்ட முதன்மை வளைய குழாய்களின் அளவைக் குறைக்கிறது. ஏபி1000 வடிவமைப்பின் திருத்தம் 15 ஒரு அசாதாரண கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது பாதுகாப்பு மதிப்பீட்டு அறிக்கை மற்றும் வடிவமைப்பு சான்றிதழ் விதிக்குப் பிறகு என். ஆர். சி. யால் ஒப்புதல் பெற்றுள்ளது. திருத்தங்கள் 17,18 மற்றும் 19 க்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. வடிவமைப்பு சர்ச்சைகள் ஏப்ரல் 2010 இல், சில சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் ஏ. பி. 1000 அணு உலை வடிவமைப்பில் சாத்தியமான வரம்புகளை விசாரிக்க என். ஆர். சி. க்கு அழைப்பு விடுத்தன. தற்போதுள்ள அணு உலைகளை விட புதிய வடிவமைப்பில் கட்டுப்பாடு பலவீனமானது என்று அவர்கள் நம்பியதால், உரிம செயல்முறையை இடைநிறுத்த மூன்று கூட்டாட்சி நிறுவனங்களுக்கு இந்த குழுக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தன. ஏப்ரல் 2010 இல், பல அணுசக்தி எதிர்ப்பு குழுக்களால் நியமிக்கப்பட்ட அணுசக்தி பொறியாளரான அர்னால்ட் குண்டர்சன், ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார், இது கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு எஃகு லைனரின் வழியாக துருப்பிடிப்பது தொடர்பான ஆபத்தை ஆராய்ந்தது. ஏபி1000 வடிவமைப்பில், லைனரும் கான்கிரீட்டும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் எஃகு துருப்பிடித்தால், குண்டர்சனின் கூற்றுப்படி "அதன் பின்னால் காப்பு கட்டுப்பாடு இல்லை". வடிவமைப்பு மூலம் துருப்பிடித்த குவிமாடம் கதிரியக்க அசுத்தங்களை வெளியேற்றினால், ஆலை "பொதுமக்களுக்கு கதிர்வீச்சின் அளவை வழங்க முடியும், இது என். ஆர். சி. யை விட 10 மடங்கு அதிகமாகும். குண்டர்சனின் கூற்றுப்படி வரம்பு. வெஸ்டிங்ஹவுஸின் செய்தித் தொடர்பாளர் வான் கில்பர்ட், குண்டர்சனின் மதிப்பீட்டை மறுத்து, ஏபி1000 இன் எஃகு கட்டுப்பாட்டு கப்பல் தற்போதைய வடிவமைப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் லைனர்களை விட மூன்றரை முதல் ஐந்து மடங்கு தடிமனாக இருப்பதாகவும், வழக்கமான ஆய்வின் போது அரிப்பு உடனடியாகத் தெரியும் என்றும் கூறினார். அக்கறை கொண்ட விஞ்ஞானிகளின் சங்கத்தின் மூத்த பணியாளர் விஞ்ஞானியான எட்வின் லைமான், மற்றொரு புதிய வடிவமைப்பான ஏபி1000 மற்றும் ஈஎஸ்பிடபிள்யூஆர் ஆகிய இரண்டிற்கும் செய்யப்பட்ட குறிப்பிட்ட செலவு சேமிப்பு வடிவமைப்பு தேர்வுகளை சவால் செய்துள்ளார். எஃகு கட்டுப்பாட்டு கப்பலின் வலிமை மற்றும் AP1000 ஐச் சுற்றியுள்ள கான்கிரீட் கேடயக் கட்டிடம் குறித்து லைமான் கவலைப்படுகிறார், அதன் கட்டுப்பாட்டு கப்பலுக்கு போதுமான பாதுகாப்பு விளிம்புகள் இல்லை என்று கூறுகிறார். என்ஆர்சியின் மூத்த கட்டமைப்பு பொறியாளரான ஜான் மா, ஏபி1000 அணு உலை பற்றிய அவரது நிலைப்பாட்டை மேற்கோள் காட்டினார். 2009 ஆம் ஆண்டில், என். ஆர். சி செப்டம்பர் 11 நிகழ்வுகள் தொடர்பான பாதுகாப்பு மாற்றத்தை செய்தது, அனைத்து ஆலைகளும் ஒரு விமானத்திலிருந்து நேரடி தாக்கத்தைத் தாங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தது. புதிய தேவையை பூர்த்தி செய்ய, வெஸ்டிங்ஹவுஸ் AP1000 கட்டிடங்கள் கான்கிரீட் சுவர்களை எஃகு தகடுகளில் மூடியது. கடந்த ஆண்டு என். ஆர். சி 1974 இல் உருவாக்கப்பட்டதிலிருந்து அதன் உறுப்பினரான மா, என். ஆர். சி வடிவமைப்பு ஒப்புதலை வழங்கிய பின்னர் தனது தொழில் வாழ்க்கையின் முதல் "இணக்கமற்ற" எதிர்ப்பை தாக்கல் செய்தார். அதில் மா, எஃகு தோலின் சில பகுதிகள் மிகவும் உடையக்கூடியவை என்று வாதிடுகிறார், இதனால் ஒரு விமானத் தாக்குதல் அல்லது புயலால் இயக்கப்படும் எறிபொருளிலிருந்து வரும் "தாக்க ஆற்றல்" சுவரை சிதைக்கக்கூடும். வெஸ்டிங்ஹவுஸ் பணியமர்த்திய பொறியியல் நிபுணர்களின் குழு இதற்கு உடன்படவில்லை. 2010 ஆம் ஆண்டில், மாவின் ஆரம்ப கவலைகளைத் தொடர்ந்து, பூகம்பங்கள், சூறாவளிகள் மற்றும் விமான மோதல்கள் போன்ற கடுமையான வெளிப்புற நிகழ்வுகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் AP1000 அணு உலையின் அசல் கவச கட்டிடத்தின் ஆயுள் குறித்து என். ஆர். சி கேள்வி எழுப்பியது. இந்த கவலைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக வெஸ்டிங்ஹவுஸ் ஒரு மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பை தயாரித்தது. இந்த மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பு என். ஆர். சி. யை திருப்திப்படுத்தியது, மா தவிர, எனவே "ஒத்திசைவு இல்லாதது". என்ஆர்சியின் முடிவுக்கு மாறாக, மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பை பகுப்பாய்வு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் கணினி குறியீடுகள் போதுமான துல்லியமாக இல்லை என்றும் பயன்படுத்தப்படும் சில பொருட்கள் மிகவும் உடையக்கூடியவை என்றும் மா நம்பினார். ஒரு அமெரிக்க ஆலோசகர் பொறியாளரும் ஏபி1000 கட்டுப்பாட்டு வடிவமைப்பை விமர்சித்துள்ளார், வடிவமைப்பு அடிப்படையிலான விபத்து ஏற்பட்டால், அது கதிர்வீச்சை வெளியிடக்கூடும் என்று வாதிட்டார்; வெஸ்டிங்ஹவுஸ் இந்தக் கூற்றை மறுத்துள்ளார். திருத்தப்பட்ட ஏ. பி. 1000 க்கான ஒட்டுமொத்த வடிவமைப்பு சான்றிதழ் மதிப்பாய்வை என். ஆர். சி செப்டம்பர் 2011 இல் நிறைவு செய்தது. மே 2011 இல், அமெரிக்க அரசாங்க கட்டுப்பாட்டாளர்கள் புதிய உலைகளின் கவச கட்டிடத்தின் வடிவமைப்பில் கூடுதல் சிக்கல்களைக் கண்டறிந்தனர். அணு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் தலைவர் பின்வருமாறு கூறினார்ஃ கட்டிடத்தின் வடிவமைப்பு குறித்து வெஸ்டிங்ஹவுஸ் சமர்ப்பித்த கணக்கீடுகள் தவறானவை என்று தோன்றியது மற்றும் "மேலும் கேள்விகளுக்கு வழிவகுத்தது. எடுத்துக்காட்டாக, பூகம்பம் ஏற்பட்டால், கவசக் கட்டிடத்தின் மீது நில அதிர்வு அழுத்தங்களைக் கணக்கிட நிறுவனம் சாத்தியமான வெப்பநிலைகளின் வரம்பைப் பயன்படுத்தவில்லை; மேலும் ஆணையம் வெஸ்டிங்ஹவுஸை அதன் கணக்கீடுகளை சரிசெய்ய மட்டுமல்லாமல், ஏன் தவறான தகவல்களை முதலில் சமர்ப்பித்தது என்பதை விளக்கவும் கேட்டுக்கொண்டது. ஆணையம் கேட்கும் பொருட்கள் "பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அல்ல" என்று வெஸ்டிங்ஹவுஸ் கூறினார். நவம்பர் 2011 இல், அர்னால்ட் குண்டர்சன் AP1000 மேற்பார்வை குழுவின் சார்பாக மேலும் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார், இதில் டென்னசி நதி கதிர்வீச்சுக்கு எதிரான பூமியின் நண்பர்கள் மற்றும் தாய்மார்கள் அடங்குவர். என். ஆர். சி உடனடி தொழில்நுட்ப மறுஆய்வு தேவைப்படும் முக்கிய அக்கறை மற்றும் மதிப்பாய்வு செய்யப்படாத பாதுகாப்பு கேள்விகளின் ஆறு பகுதிகளை இந்த அறிக்கை எடுத்துரைத்தது. ஏபி1000 மேற்பார்வை குழுவால் எழுப்பப்பட்ட அசல் மற்றும் தற்போதைய "பதிலளிக்கப்படாத பாதுகாப்பு கேள்விகள்" தீர்க்கப்படும் வரை ஏபி1000 இன் சான்றிதழ் தாமதப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அறிக்கை முடிவு செய்தது. 2012 ஆம் ஆண்டில், சம்பந்தப்பட்ட விஞ்ஞானிகளின் சங்கத்தைச் சேர்ந்த எலன் வான்கோ, "வெஸ்டிங்ஹவுஸ் ஏபி1000 பலவீனமான கட்டுப்பாடு, பாதுகாப்பு அமைப்புகளில் குறைவான பணிநீக்கம் மற்றும் தற்போதைய உலைகளை விட குறைவான பாதுகாப்பு அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது" என்று கூறினார். திருமதி வான்கோவின் கவலைகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, காலநிலைக் கொள்கைகளின் ஆசிரியரும் ஓய்வுபெற்ற அணு பொறியியலாளருமான ஜ்வி ஜே. டோரோன், ஏபி1000 இன் பாதுகாப்பு குறைவான செயலில் உள்ள கூறுகளால் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, திருமதி வான்கோ பரிந்துரைப்பது போல் சமரசம் செய்யப்படவில்லை என்று பதிலளித்தார். தற்போது செயல்படும் அணு உலைகளுக்கு நேர்மாறாக, ஏபி1000 செயலற்ற அணுசக்தி பாதுகாப்பு என்ற கருத்தைச் சுற்றி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. அக்டோபர் 2013 இல், சீனா தேசிய அணுசக்தி கழகத்தின் (சிஎன்என்சி) முன்னாள் துணைத் தலைவரான லி யுலுன், சான்மெனில் கட்டப்பட்டு வரும் தாமதமான ஏபி1000 மூன்றாம் தலைமுறை அணு மின் நிலையத்தின் பாதுகாப்பு தரநிலைகள் குறித்து தொடர்ந்து மாறிவரும் மற்றும் அதன் விளைவாக சோதிக்கப்படாத வடிவமைப்பு காரணமாக கவலைகளை எழுப்பினார். இயக்க வரலாற்றின் பற்றாக்குறையை மேற்கோள் காட்டி, ஏபி1000 அணு உலையின் "முதன்மை அமைப்பு பதிவு செய்யப்பட்ட மோட்டார் பம்புகள்" 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக "பராமரிப்பு இல்லாதவை" என்ற உற்பத்தியாளரின் கூற்றையும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார், இது அணு உலையின் ஆயுள் என்று கருதப்படுகிறது, மேலும் 600 முதல் 1,000 மெகாவாட் வரை விரிவாக்கம் இன்னும் வணிக ரீதியாக நிரூபிக்கப்படவில்லை. 2008 மற்றும் 2009 ஆம் ஆண்டுகளில், வெஸ்டிங்ஹவுஸ் சீன மாநில அணுசக்தி தொழில்நுட்பக் கழகம் (எஸ். என். பி. டி. சி) மற்றும் பிற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து 1,400 மெகாவாட் திறன் கொண்ட CAP1400 என்ற பெரிய வடிவமைப்பை உருவாக்க ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டது, இதைத் தொடர்ந்து 1,700 மெகாவாட் வடிவமைப்பு இருக்கலாம். இந்த பெரிய வடிவமைப்புகளுக்கான காப்புரிமை உரிமைகளை சீனா வைத்திருக்கும். வெஸ்டிங்ஹவுஸின் ஒத்துழைப்புடன் புதிய பெரிய அலகுகளை ஏற்றுமதி செய்வது சாத்தியமாகும். செப்டம்பர் 2014 இல், சீன அணுசக்தி கட்டுப்பாட்டாளர் 17 மாத மதிப்பாய்வைத் தொடர்ந்து வடிவமைப்பு பாதுகாப்பு பகுப்பாய்விற்கு ஒப்புதல் அளித்தார். மே 2015 இல் CAP1400 வடிவமைப்பு சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் பொதுவான உலை பாதுகாப்பு மதிப்பாய்வை நிறைவேற்றியது. டிசம்பர் 2009 இல், ஷிடாவோ விரிகுடா அணு மின் நிலையத்தில் எச். டி. ஆர்-பி. எம் அருகே ஒரு ஆரம்ப CAP1400 ஐ உருவாக்க ஒரு சீன கூட்டு முயற்சி அமைக்கப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டில், தளத் தயாரிப்பு தொடங்கியது, மேலும் ஆண்டின் இறுதிக்குள் முன்னேற்றத்திற்கான ஒப்புதல் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மார்ச் 2017 இல், முதல் CAP1400 உலை அழுத்தக் கப்பல் அழுத்த சோதனைகளில் தேர்ச்சி பெற்றது. CAP1400 க்கான உபகரணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன, மேலும் 2020 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி ஆரம்ப கட்டுமானப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. பிப்ரவரி 2019 இல், ஷாங்காய் அணு பொறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் வடிவமைப்பு நிறுவனம் CAP1700 க்கான கருத்தியல் வடிவமைப்பு செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளதாக அறிவித்தது. கட்டுமானத் திட்டங்கள் அல்லது சாத்தியமான ஆபரேட்டர்கள் சீனா சீனாவில் நான்கு ஏபி1000 அணு உலைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன, ஜெஜியாங்கில் உள்ள சான்மென் அணு மின் நிலையத்தில் இரண்டு மற்றும் ஷாண்டோங்கில் உள்ள ஹையாங் அணு மின் நிலையத்தில் இரண்டு உள்ளன. சான்மென் 1 மற்றும் 2 ஏபி1000 விமானங்கள் முறையே ஜூலை 2,2018 மற்றும் ஆகஸ்ட் 24,2018 அன்று மின்தொகுப்புடன் இணைக்கப்பட்டன. ஹையாங் 1 அக்டோபர் 22,2018 அன்று வணிக ரீதியாகவும், ஹையாங் 2 ஜனவரி 9,2019 அன்று வணிக ரீதியாகவும் செயல்படத் தொடங்கியது. 2014 ஆம் ஆண்டில், சீனா ஃபர்ஸ்ட் ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் சான்மென் அணு மின் நிலையத்தின் இரண்டாவது ஏபி1000 யூனிட்டிற்காக உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ஏபி1000 உலை அழுத்தக் கப்பலை தயாரித்தது. கட்டப்படவுள்ள முதல் நான்கு ஏ. பி. 1000 விமானங்கள், விமான விபத்துக்கு எதிராக மேம்பட்ட பாதுகாப்பை வழங்குவதற்காக பலப்படுத்தப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு இல்லாமல் வடிவமைப்பின் முந்தைய திருத்தம் ஆகும். உள்நாட்டு அணுசக்தி திட்டங்களுக்கான தரநிலையாக சீனா AP1000 ஐ அதிகாரப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டது. 2017 ஆம் ஆண்டில் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் திவாலாகிவிட்டதைத் தொடர்ந்து, சீனா 2019 ஆம் ஆண்டில் ஜாங்ஜோவில் ஏபி 1000 ஐ விட உள்நாட்டில் வடிவமைக்கப்பட்ட ஹுவாலாங் ஒன் ஐ உருவாக்க முடிவு செய்தது. 2019 க்குப் பிறகு, எதிர்கால AP1000 அலகுகளுக்கான அனைத்து திட்டங்களும் CAP1000 அலகுகளால் முறியடிக்கப்பட்டன, அவை AP1000 வடிவமைப்பின் உள்ளூர் தரப்படுத்தலாகும், இது CAP1400 க்கு மாறுகிறது. இது செலவைக் குறைத்ததாகவும், மேம்பட்ட செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு பண்புகளைக் கொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. 2021 ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி, ஹையாங், லுஃபெங், சான்மென் மற்றும் சுடாபாவோ ஆகிய இடங்களில் எட்டு கூடுதல் CAP1000 அலகுகள் கட்டுவதற்கான தள ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், அனைத்து சிஏபி-1000 அலகுகளின் கட்டுமானமும் கணிசமாக குறைந்துவிட்டதால், இந்த திட்டங்களில் பெரும்பாலானவை நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. சுடாபாவோ தளத்தில், சுடாபாவோ 3 மற்றும் 4 க்கான இரண்டு விவிஇஆர்-1200 அலகுகளின் கட்டுமானம் 2021 இல் தொடங்கப்பட்டது, அதே நேரத்தில் கட்டம் 1 மற்றும் 2 க்கான திட்டமிடப்பட்ட சிஏபி 1000 அலகுகள் இன்னும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. 20 ஏப்ரல் 2022 அன்று, ஹையாங் 3 & 4 மற்றும் சான்மென் 3 & 4 கட்டுமானத்திற்கு மாநில கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்தது. இருப்பினும், தேசிய வளர்ச்சி மற்றும் சீர்திருத்த ஆணையத்தால் ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட லுஃபெங் 1-4 க்கான CAP1000 அலகுகளுக்கு பதிலாக லுஃபெங் 5, ஒரு ஹூலாங் ஒன் அலகு பயன்படுத்தி முதலில் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது. 14 செப்டம்பர் 2022 அன்று, லியான்ஜியாங் 1 & 2 கட்டுமானத்திற்கு மாநில கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்தது. துருக்கியில் உள்ள İgneada அணு மின் நிலையத்திற்கான தொழில்நுட்பம் அமெரிக்காவை தளமாகக் கொண்ட வெஸ்டிங்ஹவுஸ் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்திடமிருந்து இரண்டு AP1000 மற்றும் இரண்டு CAP1400 வடிவத்தில் வரும் என்று அக்டோபர் 2015 இல் துருக்கி அறிவிக்கப்பட்டது. யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஒன் அணு உலை கட்டப்பட்டு வருகிறது, மேலும் ஒன்று ஆன்லைனில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது, ஜார்ஜியா மாநிலத்தில் உள்ள வோக்லி மின்சார உற்பத்தி ஆலையில் (அலகுகள் 3 & 4). தென் கரோலினாவில், விர்ஜில் சி. கோடைக்கால அணு உற்பத்தி நிலையத்தில் (அலகுகள் 2 & 3) இரண்டு அலகுகள் கட்டப்பட்டு வந்தன. இந்த திட்டம் தொடங்கி 4 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஜூலை 2017 இல் கைவிடப்பட்டது, வெஸ்டிங்ஹவுஸின் சமீபத்திய திவால்நிலை, பெரிய செலவு மீறல்கள், குறிப்பிடத்தக்க தாமதங்கள் மற்றும் பிற சிக்கல்கள் காரணமாக. திட்டத்தின் முதன்மை பங்குதாரர் (SCANA) ஆரம்பத்தில் அலகு 3 இன் வளர்ச்சியை கைவிடுவதற்கான திட்டத்தை ஆதரித்தார், அதே நேரத்தில் அலகு 2 ஐ முடித்தார். இந்தத் திட்டம் ஒரு சிறுபான்மை பங்குதாரரின் (சான்டி கூப்பர்) ஒப்புதலைப் பொறுத்தது. சான்டி கூப்பரின் குழு அனைத்து கட்டுமானங்களையும் நிறுத்த வாக்களித்தது, இதன் விளைவாக முழு திட்டமும் நிறுத்தப்பட்டது. நான்கு உலைகளும் ஒரே மாதிரியாக இருந்தன, இரண்டு திட்டங்களும் இணையாக இயங்கின, முதல் இரண்டு உலைகள் (வோக்கிள் 3 மற்றும் சம்மர் 2) 2019 ஆம் ஆண்டிலும், மீதமுள்ள இரண்டு (வோக்கிள் 4 மற்றும் சம்மர் 3) 2020 ஆம் ஆண்டிலும் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டன. மார்ச் 29,2017 அன்று திவால்நிலை பாதுகாப்புக்காக வெஸ்டிங்ஹவுஸ் தாக்கல் செய்த பிறகு, கட்டுமானம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏப்ரல் 9,2008 அன்று, ஜார்ஜியா பவர் கம்பெனி வெஸ்டிங்ஹவுஸ் மற்றும் ஷாவுடன் வோக்லில் இரண்டு ஏபி1000 அணு உலைகளை கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தத்தை எட்டியது. இந்த ஒப்பந்தம் 1979 ஆம் ஆண்டில் மூன்று மைல் தீவு விபத்துக்குப் பிறகு புதிய அணுசக்தி வளர்ச்சிக்கான முதல் ஒப்பந்தத்தைக் குறிக்கிறது. வோக்கிள் தளத்திற்கான உரிமக் கோரிக்கை AP1000 வடிவமைப்பின் திருத்தம் 18 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டது. பிப்ரவரி 16,2010 அன்று, ஜனாதிபதி ஒபாமா வோக்லில் ஆலையில் இரண்டு ஏ. பி. 1000 அலகுகளைக் கட்ட $83 பில்லியன் கூட்டாட்சி கடன் உத்தரவாதங்களை அறிவித்தார். இரண்டு அணு உலைகளை உருவாக்குவதற்கான செலவு $14 பில்லியன் என்று கணிக்கப்பட்டது, ஆனால் பின்னர் $30B ஆக உயர்ந்துள்ளது, ஒரே ஒரு அணு உலை ஆன்லைனில் உள்ளது மற்றும் இரண்டாவது கட்டுமானத்தில் உள்ளது. வோக்லின் 45.7% இன் உரிமையாளரான ஜார்ஜியா பவர், யூனிட் 4 க்கான 2023 ஆம் ஆண்டின் நான்காவது காலாண்டில் அல்லது 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் திட்டமிடப்பட்ட சேவை தேதிகளை தாமதப்படுத்தியது. வோக்லில் கட்டப்படவுள்ள இரண்டு புதிய ஏ. பி. 1000 அணு உலைகளின் உரிமத்தை எதிர்க்கும் சுற்றுச்சூழல் குழுக்கள் ஏப்ரல் 2011 இல் ஒரு புதிய மனுவை தாக்கல் செய்தன, வளர்ந்து வரும் ஃபுகுஷிமா I அணுசக்தி விபத்துக்கள் குறித்து மேலும் அறியப்படும் வரை உரிமம் வழங்கும் செயல்முறையை இடைநிறுத்த அணு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் ஆணையத்தை கோரியது. பிப்ரவரி 2012 இல், ஒன்பது சுற்றுச்சூழல் குழுக்கள் வோக்லி அணு உலை வடிவமைப்பின் சான்றிதழுக்கு ஒரு கூட்டு சவாலை தாக்கல் செய்தன, மார்ச் மாதத்தில் அவர்கள் வோக்லி உரிமத்திற்கு ஒரு சவாலை தாக்கல் செய்தனர். மே 2013 இல், அமெரிக்க மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அணு ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திற்கு (என். ஆர். சி) ஆதரவாக தீர்ப்பளித்தது. பிப்ரவரி 2012 இல், அமெரிக்க அணு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் வோக்லி ஆலையில் முன்மொழியப்பட்ட இரண்டு உலைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. வி. சி. சம்மரைப் பொறுத்தவரை, குறைந்தபட்சம் ஒரு வருட தாமதம் மற்றும் $1.2 பில்லியன் கூடுதல் செலவுகள் அக்டோபர் 2014 இல் அறிவிக்கப்பட்டன, பெரும்பாலும் புனையமைப்பு தாமதங்கள் காரணமாக. அலகு 2 பின்னர் 2018 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் அல்லது 2019 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணிசமாக நிறைவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது, அலகு 3 சுமார் ஒரு வருடம் கழித்து. அக்டோபர் 2013 இல், அமெரிக்க எரிசக்தி செயலாளர் எர்னஸ்ட் மோனிஸ், இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக கட்டுமானத்தில் உள்ள அமெரிக்க அணு மின் நிலையங்களுக்கு சீனா பாகங்களை வழங்குவதாக அறிவித்தார். சீனாவின் ஸ்டேட் நியூக்ளியர் பவர் டெக்னாலஜி கார்ப்பரேஷன் (எஸ். என். பி. டி. சி) 2006 ஆம் ஆண்டில் வெஸ்டிங்ஹவுஸின் ஏபி 1000 தொழில்நுட்பத்தை கையகப்படுத்தியதிலிருந்து, சர்வதேச மின் திட்டங்களை வழங்கும் திறன் கொண்ட ஒரு உற்பத்தி விநியோகச் சங்கிலியை உருவாக்கியுள்ளது. அணுசக்தி சந்தையில் சீனாவின் விரிவாக்கம் எதிர்கொள்ளும் பல பிரச்சினைகளை தொழில்துறை ஆய்வாளர்கள் எடுத்துரைத்துள்ளனர், இதில் அவற்றின் விநியோகச் சங்கிலியில் தொடர்ச்சியான இடைவெளிகள், அரசியல் தலையீடு குறித்த மேற்கத்திய அச்சங்கள் மற்றும் அணுசக்தியின் பொருளாதாரத்தில் சீன அனுபவமின்மை ஆகியவை அடங்கும். ஜூலை 31,2017 அன்று, அலகுகள் 2 மற்றும் 3 ஐ நிர்மாணிப்பதற்கான செலவுகள் குறித்து விரிவான மதிப்பாய்வு செய்த பின்னர், சவுத் கரோலினா எலக்ட்ரிக் அண்ட் கேஸ் வி. சி. சம்மரில் உலைகளின் கட்டுமானத்தை நிறுத்த முடிவு செய்தது, மேலும் தென் கரோலினாவின் பொது சேவை ஆணையத்தில் கைவிடப்படுவதற்கான ஒப்புதலுக்கான மனுவை தாக்கல் செய்யும். அக்டோபர் 14,2022 அன்று, ஜார்ஜியா பவர் வோக்கிள் யூனிட் 3 இல் அணு எரிபொருளை ஏற்றத் தொடங்கியுள்ளதாக அறிவித்தது. ஏப்ரல் 1,2023 அன்று, ஜார்ஜியா பவர் வோக்கிள் யூனிட் 3 மின் தொகுப்புடன் இணைப்பை ஏற்படுத்தி முதல் முறையாக மின்சாரத்தை வழங்கத் தொடங்கியதாக அறிவித்தது, மே 29 அன்று, யூனிட் 3 அதன் அதிகபட்ச வடிவமைக்கப்பட்ட மின் உற்பத்தியை எட்டியது. வோக்கில் யூனிட் 4 இல் சூடான செயல்பாட்டு சோதனை மே 1,2023 அன்று நிறைவடைந்தது. உக்ரைன் ஆகஸ்ட் 31,2021 அன்று, எஸ். இ. என். இ. ஜி. சி எனர்கோடோம் பெட்ரோ கோடின் தலைவரும், வெஸ்டிங்ஹவுஸின் தலைவரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான பேட்ரிக் ஃப்ராக்மேன் ஆகியோர் உக்ரைனில் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் ஏபி1000 உலைகளை உருவாக்குவதற்கான ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டனர். இந்த ஒப்பந்தம் நவம்பர் 22,2021 அன்று கையெழுத்தானது. இரு நிறுவனங்களுக்கிடையிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மற்றும் ஒப்பந்தம் AP1000 மற்றும் உக்ரைனில் உள்ள பிற அணு மின் நிலையங்களின் மேலும் நான்கு மின் அலகுகளுடன் கெம்லென்ட்ஸ்கி அணு மின் நிலையத்தின் அலகு 4 ஐ நிறைவு செய்வது தொடர்பானது. பால்டிக் கடலுக்கு அருகிலுள்ள சோக்சோவோவில் மூன்று ஏபி1000 அணு உலைகளை கட்ட போலந்து போலந்து திட்டமிட்டுள்ளது. 2016 ஜூன் மாதம், இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்ட சிவில் அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவில் ஆறு ஏபி1000 அணு உலைகளை கட்ட அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் ஒப்புக்கொண்டன. வெஸ்டிங்ஹவுஸின் தாய் நிறுவனமான தோஷிபா 2017 ஆம் ஆண்டில் அணுசக்தி ஆலைகளின் கட்டுமானத்திலிருந்து விலக முடிவு செய்தது, நிதி சிக்கல்களைத் தொடர்ந்து, முன்மொழியப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை சந்தேகத்தில் ஆழ்த்தியது. பிப்ரவரி 2020 இல் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் இந்தியாவுக்கு விஜயம் செய்தபோது, வெஸ்டிங்ஹவுஸ் ஆறு அணு உலைகளை வழங்குவதற்காக இந்திய அரசு நடத்தும் அணுசக்தி கழகத்துடன் ஒரு புதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், பொறுப்பு மற்றும் தளவமைப்பு குறித்த கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக, இது நடக்கவில்லை. டிசம்பர் 2013 இல், தோஷிபா, அதன் வெஸ்டிங்ஹவுஸ் துணை நிறுவனம் மூலம், நியூஜெனரேஷனின் 60 சதவீத பங்கை வாங்கியது, இங்கிலாந்தின் கம்ப்ரியாவில் உள்ள செல்லாஃபீல்ட் அணுசக்தி மறுசுழற்சி தளத்திற்கு அருகிலுள்ள மூர்சைடில் மூன்று ஏபி 1000 களைக் கட்டும் நோக்கத்துடன், 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் செயல்பாட்டு தேதியுடன். மார்ச் 28,2017 அன்று, அணு ஒழுங்குமுறைக்கான அலுவலகம் (ONR, UK) AP1000 வடிவமைப்பிற்கான வடிவமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளும் உறுதிப்படுத்தலை வெளியிட்டது, 2011 இல் அடையாளம் காணப்பட்ட 51 சிக்கல்கள் போதுமான பதிலைப் பெற்றுள்ளன என்று கூறியது. இருப்பினும், அடுத்த நாள் வடிவமைப்பாளரான வெஸ்டிங்ஹவுஸ், அமெரிக்காவில் அத்தியாயம் 11 திவால்நிலைக்கு விண்ணப்பித்தார், ஏனெனில் அதன் அணு உலை கட்டுமானத் திட்டங்களிலிருந்து 9 பில்லியன் டாலர் இழப்புகள், பெரும்பாலும் அமெரிக்காவில் நான்கு ஏபி1000 உலைகளின் கட்டுமானம். 2018 ஆம் ஆண்டில், நுஜெனரேஷனை விற்க தோல்வியுற்ற முயற்சியைத் தொடர்ந்து தோஷிபா நிறுவனத்தை கலைத்து திட்டத்தை கைவிட முடிவு செய்தது. செயல்பாடுகள் மார்ச் 2019 இல் சான்மென் யூனிட் 2 அணு உலை குளிரூட்டும் பம்ப் குறைபாடு காரணமாக மூடப்பட்டது. ஒரு மாற்று பம்ப் அமெரிக்காவிலிருந்து கர்டிஸ்-ரைட் மூலம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த விசையியக்கக் குழாய்களில் முந்தைய சிக்கல்கள் இருந்தன, பல விசையியக்கக் குழாய்கள் சீனாவிலிருந்து திரும்பின. இந்த விசையியக்கக் குழாய்கள் அணு உலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மிகப்பெரிய மூலக்கூறு சீல் செய்யப்பட்ட விசையியக்க குழாய்கள் ஆகும். வெஸ்டிங்ஹவுஸ் மற்றும் கர்டிஸ்-ரைட் பம்ப் டெலிவரி தாமதங்களின் செலவுகளுக்கான பொறுப்பு குறித்து நிதி தகராறில் உள்ளனர். மேலும் காண்க அமெரிக்காவில் அணுசக்தி பாதுகாப்பு அமெரிக்காவில் சீனாவில் அணுசக்தி ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அணுசக்தி பல்கேரியாவில் அணுசக்தி அணுசக்தி அணுசக்தி அணுசக்தி ஆலைகளின் பொருளாதாரம் அணுசக்தி 2010 திட்டம் குறிப்புகள் வெளிப்புற இணைப்புகள் (வெஸ்டிங்ஹவுஸ் AP1000 சிற்றேடு). ஏபி1000 மேம்பட்ட 1000 மெகாவாட் அணு மின் நிலையம் ஏபி1000 வடிவமைப்பு மறுஆய்வு ஆவணங்கள் திருத்தம் 14. ஃபேர்விண்ட்ஸ் அசோசியேட்ஸ் விளக்கக்காட்சி AP1000-கட்டுப்பாட்டு தோல்வியின் கூடுதல் ஆபத்து அணுசக்தி உலை வகைகள் சீனாவில் அணுசக்தி அமெரிக்காவில் அணுசக்தி பல்கேரியாவில் அணுசக்தி ஐக்கிய இராச்சியத்தில் அணுசக்தி