Koldam Dam
பொதுவாக கோல்டம் என்று அழைக்கப்படும் கோல்டம் நீர்மின் நிலையம், தேஹார் பவர் ஹவுஸின் மேல்நோக்கி சட்லஜ் ஆற்றில் உள்ள ஒரு அணை ஆகும். இது இந்தியாவின் இமாச்சலப் பிரதேசத்தின் பர்மனா அருகே சண்டிகர்-மணாலி நெடுஞ்சாலையில் (என். எச்.-21) பிலாஸ்பூரிலிருந்து 18 கி. மீ தொலைவில் உள்ளது. அணையின் முக்கிய நோக்கம் நீர்மின் உற்பத்தி மற்றும் இது 800 மெகாவாட் மின் நிலையத்தை ஆதரிக்கும். இந்த அணை என். டி. பி. சி லிமிடெட் (முந்தைய தேசிய அனல் மின் கழகம் லிமிடெட்) நிறுவனத்தால் கட்டப்பட்டது. கோல்டம் திட்டம் முதன்முதலில் அறுபதுகளின் நடுப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் 1966 முதல் பல்வேறு சாத்தியமான தளங்களில் விசாரணைகள் நடந்து வருகின்றன. 1975 வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், ஒரு திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது, அதில் 600 மெகாவாட் நிறுவப்பட்ட திறன் கொண்ட பாறை நிரப்பு அணை கட்ட திட்டமிடப்பட்டது. விசாரணை மற்றும் ஆய்வுகளின் பணி 1984 அக்டோபரில் எச். பி. எஸ். இ. பி ஆல் எடுக்கப்பட்டது. திட்டத்தின் திறன் 800 மெகாவாட்டாக திருத்தப்பட்டது, ஆனால் நிதி இல்லாததால் பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை. அதைத் தொடர்ந்து, கோல்டாம் நீர்மின் திட்டம் 2000 ஆம் ஆண்டில் என்டிபிசியால் கையகப்படுத்தப்பட்டு, திட்ட அறிக்கை 167 மீட்டர் உயரமுள்ள பாறை நிரப்பு அணை மற்றும் அணைக்கு அடியில் அமைந்துள்ள 4X200 மெகாவாட் நிறுவப்பட்ட திறன் கொண்ட மேற்பரப்பு மின் நிலையம் மூலம் திருத்தப்பட்டது. இந்த அணைக்கு ஜூன் 5,2000 அன்று பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய் அடிக்கல் நாட்டினார். 14 ஜனவரி 2004 அன்று, அணையின் முக்கிய கட்டுமானம் தொடங்கியது. கே. பி. துபே இந்த திட்டத்தின் (பி. யு. எச்) முதல் தலைவராக இருந்தார். தற்போதைய BUH என். எஸ். தாக்கூர் (2020 முதல்) ஆகும். புவியியல் பிரச்சினைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் மற்றும் 2006 ஆம் ஆண்டில் நீர்த்தேக்கத்தின் ஒரு பகுதியை மஜத்தல் வனவிலங்கு சரணாலயத்தின் விரிவாக்கமாக அறிவித்ததால், இந்த திட்டம் தாமதமானது. திசைதிருப்பப்பட்ட சுரங்கங்களை மூடுவதில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக 2013 டிசம்பரில் நீர்த்தேக்கத்தை கைப்பற்றுவதற்கான முயற்சிகள் முதலில் தோல்வியடைந்தன. 2014 மார்ச் 18ஆம் தேதிக்குள், சுரங்கப்பாதைகளை மூடுவதற்கும் ஏரியை நிரப்புவதற்கும் நான்காவது முயற்சி நடந்து கொண்டிருந்தது. மாற்று சுரங்கப்பாதை தொடர்ந்து கசிந்ததால், ஏப்ரல் 2014 இல் பழுதுபார்ப்புகள் செய்யப்பட்டன, மற்றொரு தோல்வியுற்ற முற்றுகை எட்டப்பட்டது. மற்றொரு முற்றுகைக் காலம் 3 நவம்பர் 2014 அன்று தொடங்கி 3 ஜனவரி 2015 அன்று முடிவடைந்தது. ஒரு சுரங்கப்பாதை இன்னும் கசிந்தாலும், ஏப்ரல் மாதத்திற்குள் மின் நிலையம் செயல்படத் தொடங்கும் என்று அதிகாரிகள் நம்பினர். ஜெனரேட்டர் பணி துவக்கம் முதலில் 2009 இல் திட்டமிடப்பட்டது, ஆனால் 2015 க்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டது. அணை கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தம் தாய்லாந்தின் ஐடிடி பப்ளிக் கம்பெனி லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. பிஎச்இஎல், தோஷிபா மற்றும் மருபேனி ஆகியவற்றின் கூட்டு நிறுவனமான இது விசையாழிகள் மற்றும் ஜெனரேட்டர்களை வழங்கியது. மின் உற்பத்தி திறன் அதன் நிறுவப்பட்ட திறன் 800 மெகாவாட் (4x200 மெகாவாட்) ஆகும். முதல் 200 மெகாவாட் பிரான்சிஸ் டர்பைன் ஜெனரேட்டர் 30 மார்ச் 2015 அன்று தொடங்கப்பட்டது, மூன்றாவது 10 ஏப்ரல் 2015 அன்று தொடங்கப்பட்டது. மேலும் காண்கஃ ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள பாக்ரா அணை-கீழ்நிலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள பாண்டோ அணை குறிப்புகள் ஹிமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள நீர்மின் நிலையங்கள் சட்லஜ் நதி அணைகளில் பாறை நிரம்பிய அணைகள் 2015இல் கட்டி முடிக்கப்பட்ட எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பு 2015இல் கட்டி முடிக்கப்பட்ட ஹிமாச்சலப் பிரதேச கட்டிடங்கள் மற்றும் மண்டி மாவட்டத்தில் உள்ள கட்டமைப்புகள்