Shachi-class offshore patrol vessel
ஷாச்சி-வகுப்பு (திட்டம் 21) என்பது இந்திய மாநிலமான குஜராத்தில் உள்ள அதன் கப்பல் கட்டும் இடத்தில் ரிலையன்ஸ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் (முன்பு பிபாவாவ் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஆஃப்ஷோர் இன்ஜினியரிங் கம்பெனி லிமிடெட் என்று அழைக்கப்பட்டது) நிறுவனத்தால் கட்டப்பட வேண்டிய கடற்படை கடல் ரோந்துக் கப்பல்களின் ஒரு வகுப்பாகும். இந்த திட்டம் 9 ஆண்டுகளின் அதிகப்படியான தாமதத்திற்குப் பிறகு இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டது. வளர்ச்சி ஜூன் 2010 இல், பிபாவாவ் ஷிப்யார்டு இந்திய கடற்படைக்கு ஐந்து கடற்படை கடல் ரோந்து கப்பல்களை உருவாக்க இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திலிருந்து ஒரு ஒப்பந்தத்தை வென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. 27 மே 2011 அன்று, நவம்பர் 2014 இல் திட்டமிடப்பட்ட முதல் கப்பலையும், மீதமுள்ள கப்பல்களையும் தலா ஆறு மாத இடைவெளியில் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்த மதிப்பு கையெழுத்தானது. ஆரம்பத்தில், கப்பல்கள் செவர்னோய் வடிவமைப்பு பணியகத்திலிருந்து பெறப்பட்ட வடிவமைப்பிற்கு கட்ட திட்டமிடப்பட்டன. அவை இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் அதிகபட்ச வேகத்துடன் நீளமாக இருக்க திட்டமிடப்பட்டன. இருப்பினும், செவர்னோய் உடனான பேச்சுவார்த்தைகள் விலை வேறுபாடுகள் குறித்து முறிந்தன, மேலும் அலியன் சயின்ஸ் என்று கூறப்படும் ஒரு புதிய வடிவமைப்பு பங்குதாரர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். டிஃபெக்ஸ்போ 2014 இல், பிபாவாவ் கப்பல் கட்டும் தளம் இந்த வகுப்பிற்கான ஒரு புதிய வடிவமைப்பை வெளியிட்டது, இது குறைந்த இடப்பெயர்ச்சி ஆனால் அதிக வேகம். ஆரம்பத்தில் வடிவமைப்பு பங்குதாரர் மாற்றப்பட்டதாலும், பின்னர் கப்பல் கட்டும் தளத்தின் நிதி பிரச்சினைகள் மற்றும் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தால் பிபாவாவ் கப்பல் கட்டும் தளத்தை கையகப்படுத்தியதாலும் இந்த திட்டத்தில் ஏராளமான தாமதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. ஜூன் 2016 இல், கப்பல் கட்டும் தளம் கடைசி மூன்று கப்பல்களுக்கான குறுகிய விநியோக அட்டவணையுடன் தாமதமான ஆர்டர் பணியை துரிதப்படுத்துவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. மார்ச் 2018 நிலவரப்படி, கப்பல்கள் ஜூன் 2018 முதல் ஜூன் 2020 வரை விநியோகிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. தாமதமான டெலிவரிக்கு திரட்டப்பட்ட இழப்பீடுகளை செலுத்தும்படி பிபாவவ் கேட்கப்படலாம். டிசம்பர் 2018 இல், இந்திய கடற்படையால் ஓவர் வங்கி உத்தரவாதங்கள் பணமாக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அக்டோபர் 2020 இல், இந்திய கடற்படை கடலோர பெட்ரோல் கப்பல்களை வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்தது, அவற்றின் விநியோகத்தில் 10 ஆண்டு தாமதம் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரரின் பெரும் கடன் காரணமாக. முதல் குழுவின் இரண்டாம் வகுப்புக் கப்பல்களான ஷாச்சி மற்றும் ஸ்ருதி ஆகியவற்றின் கப்பல்கள் 25 ஜூலை 2017 அன்று தொடங்கப்பட்டன. குறிப்புகள் இந்திய கடற்படை ரோந்து கப்பல் வகுப்புகளின் ரோந்து கப்பல்கள்