Open Workbench
ओपन वर्कबेंच एक निःशुल्क परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जो समय निर्धारण पर केंद्रित है। यह माइक्रोसॉफ्ट परियोजना का एक विकल्प है। हिस्ट्री ओपन वर्कबेंच को मूल रूप से (1984) क्रिस्टोफर एच. मरे और डेनेक एम. बेनकोव्स्की द्वारा "प्रोजेक्ट मैनेजर वर्कबेंच" (पीएमडब्ल्यू) के नाम से विकसित किया गया था। बाद में उन्होंने नाम बदलकर "प्रोजेक्ट वर्कबेंच" (पीडब्लू) कर दिया। अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाहर इसे होस्किंस द्वारा "प्रोजेक्ट मैनेजर वर्कबेंच" (पीएमडब्ल्यू) के रूप में विपणन किया गया था। 1998 में रोंडा और फरजाद दिबाची द्वारा स्थापित निकू कॉर्पोरेशन ने 2000 में एबीटी और उसके उत्पादों को खरीद लिया। निकू ने सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स बनाने का फैसला किया और इसका नाम बदलकर ओपन वर्कबेंच कर दिया। कंप्यूटर एसोसिएट्स, जो अब सीए टेक्नोलॉजीज है, ने 2005 में निकू को खरीद लिया। 2009 में सी. ए. टेक्नोलॉजीज ने ओपन वर्कबेंच को अद्यतन करने के लिए आई. टी. डिजाइन जी. एम. बी. एच. के साथ भागीदारी की। नया संस्करण अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के साथ एक विंडोज 7 लुक और फील यू. आई. की सुविधा के कारण था। 2010 के अंत तक आई. टी. डिजाइन वेबसाइट पर एक बीटा, असमर्थित संस्करण 2 जारी किया गया था। एक बीटा संस्करण 2.1 बाद में दिखाई दिया। हालाँकि कोई समर्थित संस्करण जारी नहीं किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यक्रम अब सक्रिय रूप से विकसित नहीं हुआ है। 2000 में निकू द्वारा मुफ्त संस्करण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई openworkbench.org वेबसाइट जनवरी 2011 से काम नहीं कर रही है। हालाँकि, सोर्सफोर्ज पर होस्ट किया गया संस्करण 1.1.4 अभी भी प्रति सप्ताह लगभग 270 बार डाउनलोड किया जाता है (10/2017 के अनुसार)। ओपन वर्कबेंच की विशेषताएँ ओपन वर्कबेंच और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के बीच अंतर हैं। उनमें से मुख्य यह है कि ओपन वर्कबेंच अनुसूची प्रयास पर आधारित है जबकि एमएस परियोजना की डिफ़ॉल्ट समय निर्धारण विधि अवधि पर आधारित है, हालांकि उपयोगकर्ता कार्य (प्रयास) के लिए विधि को बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, एक ओपन वर्कबेंच योजना में, कार्य अनुसूची उन घंटों की संख्या से संचालित होती है जो प्रत्येक संसाधन कार्यों के लिए आवश्यक घंटों की कुल संख्या को कवर करने के लिए प्रति सप्ताह काम करेगा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट संसाधनों के लिए अनुमान उत्पन्न करके उल्टा करता है। इस कारण से, संसाधन स्तरीकरण भी अलग हैः ओपन वर्कबेंच इसे संसाधन की उपलब्धता के आधार पर करेगा जबकि एमएस प्रोजेक्ट इसे कार्य के लिए उपयुक्त समय के अगले उपलब्ध खंड के आधार पर करेगा। ओपन वर्कबेंच माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट द्वारा निर्मित. mpp फ़ाइलों को नहीं खोल सकता है। एम. एस. परियोजना और ओपन वर्कबेंच के बीच परियोजना डेटा का हस्तांतरण एक एक्स. एम. एल. फ़ाइल का उपयोग करके किया जाना है। ओपन वर्कबेंच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000, एक्सपी, विस्टा और 7 के तहत चलता है। इसके लिए जावा रनटाइम एनवायरनमेंट संस्करण 1.3.1 या उसके बाद के संस्करण की आवश्यकता है। हालांकि ओपन वर्कबेंच मुफ्त सॉफ्टवेयर के रूप में प्रदान किया जाता है, उपयोगकर्ताओं को सीए क्लैरिटी पीपीएम सूट की आवश्यकता होती है यदि वे उद्यम सहयोग का प्रबंधन करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करना चाहते हैं। क्लैरिटी का शेड्यूल कनेक्ट मॉड्यूल ओपन वर्कबेंच की स्क्रीन पर डेटाबेस एक्सेस जोड़ता है; इसे केंद्रीय सर्वर और डेस्कटॉप दोनों पर स्थापित किया जाना चाहिए। "ओपन सोर्स" विवाद ओपन वर्कबेंच ओपन सोर्स होने का दावा करता है। हालांकि, सोर्सफोर्ज के माध्यम से उपलब्ध स्रोत कोड में "शेड्यूलिंग एल्गोरिदम [जो] वर्तमान में ओपन सोर्स नहीं हैं और सीए टेक्नोलॉजीज (कंप्यूटर एसोसिएट्स) द्वारा बनाए रखा जाएगा" शामिल नहीं है। इसके अलावा, उपलब्ध स्रोत कोड पुराना है, जो 2005 के संस्करण 1.1.4 का है। ओपन वर्कबेंच 1.1.6 के लिए स्रोत कोड उपलब्ध नहीं है। यह भी देखें परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लिबर की सूची, एक अन्य मुक्त स्रोत परियोजना प्रबंधन कार्यक्रम जिसका उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट परियोजना बाहरी लिंक www.openworkbench.org को बदलना है, ने जनवरी 2011 से काम करना बंद कर दिया है। यह आई. टी. डिजाइन वेबसाइट पेज ओपन वर्कबेंच के लिए नवीनतम संदर्भ बिंदु है सोर्सफोर्ज ओपन वर्कबेंच परियोजना पृष्ठ ओपनसोर्स लाइसेंस प्राप्त संस्करण 1.1.4 सीए टेक्नोलॉजीज ओपन वर्कबेंच पृष्ठ होस्ट संस्करण 1.1.6 संदर्भ मुक्त परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर