Bhoj Metro
भोज मेट्रो (भोपाल मेट्रो के रूप में भी जाना जाता है) एक निर्माणाधीन त्वरित पारगमन प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल शहर की सेवा करना है। कुल प्रणाली में 6 गलियारे शामिल हैं जो 6 किमी की दूरी तय करते हैं। भोपाल मेट्रो परियोजना के पहले चरण में 28 किलोमीटर लंबी लाइन 2 और 5 निर्माणाधीन है। इस परियोजना पर लगभग लागत आएगी। दौड़ तीन प्रकार की होगी-सड़क पर, पुलों पर और कुछ स्थानों पर भूमिगत। पृष्ठभूमि भोपाल में नियोजित मेट्रो एक भारी मेट्रो प्रणाली है। इस प्रणाली में लाइनों के अतिव्यापी और शाखाओं के साथ एक नेटवर्क होता है। मई 2013 में। आर. रोहित गुप्ता (रोहित एसोसिएट्स सिटीज एंड रेल्स Pvt.Ltd) सलाहकारों को शहर के लिए प्रणाली के चयन सहित एमआरटीएस के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया गया था। बहुआयामी विश्लेषण और सलाहकारों की सिफारिशों के आधार पर, मध्य प्रदेश सरकार ने 30 जून 2014 को सलाहकार द्वारा तैयार की गई प्रारंभिक रिपोर्ट को मंजूरी दी। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भू-तकनीकी सर्वेक्षण और कंपनी का गठन किया जा रहा है। यह परियोजना 2021 तक पूरी हो जाएगी और पहला चरण 2019 में पूरा हो जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने डी. पी. आर. को मंजूरी दी। 1 मई 2019 को, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भोपाल मेट्रो परियोजना के वित्तपोषण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। केंद्र सरकार ऋण के लिए गारंटर के रूप में खड़ी होगी। रूट नेटवर्क चरण 1 में, भोपाल मेट्रो में 2 लाइनें और 28 स्टेशन होंगे। स्थिति अद्यतन अक्टूबर 2018: केंद्र सरकार द्वारा डी. पी. आर. को मंजूरी दी गई है। नवंबर 2018: निविदा दिसंबर में शुरू हो सकती है। दिसंबर 2018: विस्तृत भू-तकनीकी जांच अध्ययन (मिट्टी परीक्षण) शुरू हुआ। जनवरी 2019: दिलीप बिल्डकॉन ने शुभश नगर और एम्स के बीच एलिवेटेड वायडक्ट का निर्माण शुरू किया। अप्रैल 2019: दिलीप बिल्डकॉन ने ढेर परीक्षण शुरू किया। अगस्त 2019: निर्माण कार्य चल रहा है। एम. पी. एम. आर. सी. एल. ने घोषणा की कि मेट्रो 2023 में परिचालन शुरू करेगी। सितंबर 2019: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आधारशिला रखते हुए परियोजना का नाम बदलकर भोज मेट्रो कर दिया। जून 2020: एम्स के सुभाष नगर के पास मेट्रो का निर्माण चल रहा है। कन्हसैयां में गर्डरों के लिए कास्टिंग यार्ड का काम चल रहा है। अगस्त 2020:80 स्तंभों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। अगस्त 2023 से पहले मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन करने का लक्ष्य है। अगस्त 2021: भोपाल मेट्रो को 8 एलिवेटेड स्टेशनों के निर्माण के लिए 4 कंपनियों से बोलियां प्राप्त हुईं। 190 से अधिक स्तंभों का निर्माण किया गया और 50 से अधिक गर्डर का शुभारंभ किया गया। एम्स से सुभाष नगर (8 किलोमीटर) तक प्राथमिकता वाले गलियारे का संचालन अगस्त 2023 तक होने की उम्मीद है। हालांकि, प्रशासनिक शिथिलता और जमीनी अधिकारियों के बीच कम समन्वय के कारण 2023 तक चरण-1 का काम (कुल 28 किलोमीटर) पूरा होने की संभावना कम प्रतीत होती है। प्राथमिकता गलियारे का 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। सितंबर 2021: भोपाल मेट्रो का निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से जारी है। परियोजना के परिव्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 1,50,000 करोड़ रुपये है। 6941 करोड़ रु. 9000 करोड़ रु. 2023 में मेट्रो के अपेक्षित संचालन की संभावना बहुत कम है। अक्टूबर 2021: मेट्रो निर्माण कार्य में कुछ तेजी आई। भोपाल मेट्रो का निर्माण अपने 100वें गर्डर के शुभारंभ के करीब है। एम्स और सुभाष नगर (6.3 किलोमीटर) के बीच लाइन 2 पर 95 से अधिक गर्डर लॉन्च किए गए। हालांकि, लाइन 2 (सुभाष नगर से करोंड) और लाइन 5 (डिपो स्क्वायर से रत्नागिरी) के शेष हिस्से पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जिन्हें 2023 तक चरण-1 में पूरा करने का प्रस्ताव है। जिनसी के पास मेट्रो डिपो के लिए निर्माण एजेंसी को नवंबर के दूसरे सप्ताह में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। नवंबर 2021: एम. पी. एम. आर. सी. एल. ने भोपाल मेट्रो परियोजना के लिए रेल और विद्युत प्रणाली की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की हैं। एम्स और सुभाष नगर के बीच आठ मेट्रो स्टेशनों के निर्माण की आधारशिला रखी गई। चेन्नई स्थित यूआरसी कंस्ट्रक्शन ने मेट्रो स्टेशन के लिए ऑन-फील्ड काम शुरू कर दिया है। भोपाल में मेट्रो 2023 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। भोपाल मेट्रो के लिए 81 मेट्रो कारों की आपूर्ति के लिए निविदा भी शुरू की गई। डी. बी. सिटी और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच गर्डर का शुभारंभ जारी है, एम्स और सुभाष नगर (6.3 कि. मी.) के बीच प्राथमिकता गलियारे में गर्डर के शुभारंभ के लिए एकमात्र खंड बचा है। मार्च 2022: के. ई. सी. इंटरनेशनल-एस. ए. एम. इंडिया जे. वी. ने सुभाष नगर मेट्रो डिपो के निर्माण का ठेका जीता। इस फर्म के अप्रैल 2022 में आधार कार्य शुरू करने की संभावना है, जिसमें डिपो के निर्माण कार्य की अनुमानित लागत रु। 323 करोड़ रु. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास खंड का शुभारंभ बहुत धीमी गति से जारी है। प्राथमिकता गलियारे में 8 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए अभी तक कोई ठोस काम दिखाई नहीं दे रहा है। मई 2023: एम. पी. एम. आर. सी. एल. को भारतीय रेलवे द्वारा एक रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिली, जो आर. के. एम. पी. मेट्रो स्टेशन को एम्स की ओर ऑरेंज लाइन स्टेशनों से जोड़ता है। सितंबर 2023: भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के लिए रोलिंग स्टॉक को एल्सटॉम द्वारा वितरित किया गया और सुभाष नगर डिपो में उतार दिया गया। परीक्षण जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, और सुभाष नगर और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशनों के बीच किया जाएगा। भारत में शहरी रेल पारगमन भी देखें इंदौर मेट्रो संदर्भ बाहरी लिंक भोपाल मेट्रो वेबसाइट नियोजित भोपाल मेट्रो को समर्पित भारत में प्रस्तावित तेजी से पारगमन भारत में भोपाल में परिवहन रेल परिवहन में मानक गेज रेलवे 2024