Launch and commissioning of the James Webb Space Telescope
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (जे. डब्ल्यू. एस. टी.) एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसे मुख्य रूप से अवरक्त खगोल विज्ञान का संचालन करने के लिए बनाया गया है। इसकी जटिल प्रक्षेपण और चालू करने की प्रक्रिया 2021 के अंत से 2022 के मध्य तक चली। यू. एस. नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) ने 1990 के दशक के अंत में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ई. एस. ए.) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (सी. एस. ए.) के सहयोग से जे. डब्ल्यू. एस. टी. के विकास का नेतृत्व किया। मैरीलैंड में नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर (जी. एस. एफ. सी.) ने दूरबीन विकास का प्रबंधन किया, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के होमवुड परिसर में बाल्टीमोर में स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट जे. डब्ल्यू. एस. टी. का संचालन करता है, और प्रमुख ठेकेदार नॉर्थ्रॉप ग्रुमैन थे। दूरबीन का नाम जेम्स ई. वेब के नाम पर रखा गया है, जो 1961 से 1968 तक बुध, मिथुन और अपोलो कार्यक्रमों के दौरान नासा के प्रशासक थे। प्रक्षेपण (नामित एरियन उड़ान वीए256) 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना में गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने वाले एरियन 5 रॉकेट पर 12:20 यूटीसी पर निर्धारित समय के अनुसार हुआ। सफल प्रक्षेपण पर, नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने इसे "पृथ्वी ग्रह के लिए एक महान दिन" कहा। दूरबीन के अपने भागों की दो सप्ताह की तैनाती चरण शुरू करने और अपने लक्ष्य गंतव्य की यात्रा करने के लिए शक्ति प्राप्त करने की पुष्टि की गई थी। छह महीने के कमीशन चरण के बाद वैज्ञानिक उपकरणों का परीक्षण और अंशांकन किया गया, जिसका समापन जुलाई 2022 में सार्वजनिक रूप से साझा किए गए पहले वैज्ञानिक परिणामों में हुआ। दूरबीन का नाममात्र का मिशन समय दस साल के लक्ष्य के साथ पांच साल है। एक कक्षा अस्थिर होती है, इसलिए जे. डब्ल्यू. एस. टी. को दूरबीन को अपनी कक्षीय स्थिति से दूर जाने से रोकने के लिए अपनी प्रभामंडल कक्षा को बनाए रखने के लिए प्रणोदक का उपयोग करने की आवश्यकता होती है (जिसे स्टेशन-कीपिंग के रूप में जाना जाता है)। इसे 10 वर्षों के लिए पर्याप्त प्रणोदक ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन एरियन 5 प्रक्षेपण की सटीकता और पहले मिडकोर्स सुधार को जहाज पर पर्याप्त ईंधन बचाने का श्रेय दिया गया था कि जेडब्ल्यूएसटी इसके बजाय लगभग 20 वर्षों तक अपनी कक्षा को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है। Space.com ने प्रक्षेपण को "त्रुटिहीन" कहा। प्रक्षेपण रॉकेट तैयारी एरियन 5 दो ठोस ईंधन बूस्टर के साथ एक भारी लिफ्ट दो-चरण रॉकेट है। इसका उपयोग इसके ई. सी. ए. संस्करण में किया गया था, जो उच्चतम पेलोड द्रव्यमान क्षमता प्रदान करता है। वाहन का कुल प्रक्षेपण द्रव्यमान के क्रम का है। अंतरिक्ष यान ईंधन भरने का काम शुरू हो गया, ईंधन प्रणाली बंद कर दी गई और सत्यापन किया गया। दूरबीन की ईंधन प्रणाली लगभग हाइड्राज़िन और डाइनाइट्रोजन टेट्रॉक्साइड से भरी हुई थी, जो प्रक्षेपण वाहन से अलग होने के बाद अपनी कक्षा तक पहुंचने और बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। रॉकेट के बाद, जो पहले ही आ चुका था, दूरबीन को अंतिम असेंबली बिल्डिंग (या बीएएफ) में ले जाया गया। पेलोड को रॉकेट के ऊपर फेयरिंग के अंदर संलग्न किया गया था। परियोजना पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने पूरी तरह से परीक्षण किए गए लगभग 10 अरब डॉलर के उपकरण के प्रक्षेपण के बारे में अपनी प्रत्याशा और चिंता की भावनाओं का वर्णन करते हुए टिप्पणी की कि यह "एक रोमांचक क्षण" होगा और वे "पूरे समय भयभीत" महसूस करेंगे। लिफ्टऑफ प्रक्षेपण (नामित एरियन उड़ान वी. ए. 256) 25 दिसंबर 2021 को एक एरियन 5 रॉकेट पर यू. टी. सी. पर निर्धारित समय के अनुसार हुआ, जिसे फ्रेंच गुयाना में गुयाना अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। सफल प्रक्षेपण पर, नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने इसे "पृथ्वी ग्रह के लिए एक महान दिन" कहा। दूरबीन के अपने भागों की दो सप्ताह की तैनाती चरण शुरू करने और अपने लक्ष्य गंतव्य की यात्रा करने के लिए शक्ति प्राप्त करने की पुष्टि की गई थी। वेधशाला को एक प्रक्षेपण वाहन एडाप्टर रिंग के माध्यम से एरियन 5 से जोड़ा गया था जिसका उपयोग भविष्य के अंतरिक्ष यान द्वारा वेधशाला को पकड़ने के लिए किया जा सकता है ताकि सकल तैनाती समस्याओं को ठीक करने का प्रयास किया जा सके। हालाँकि, दूरबीन स्वयं उपयोगी नहीं है, और अंतरिक्ष यात्री हबल टेलीस्कोप की तरह उपकरणों की अदला-बदली जैसे कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे। दूरबीन को प्रक्षेपण के 27 मिनट 7 सेकंड बाद ऊपरी चरण से छोड़ा गया था, जिसमें दूरबीन को लैग्रेंज बिंदु के आसपास लिसाजस कक्षा में रखने के लिए 30-दिवसीय समायोजन शुरू किया गया था। दूरबीन को अपनी अंतिम कक्षा तक पहुंचने के लिए आवश्यकता से थोड़ी कम गति के साथ प्रक्षेपित किया गया था, और पृथ्वी से दूर यात्रा करते हुए धीमा हो गया, ताकि केवल अपनी कक्षा में प्रवेश करने के लिए आवश्यक वेग के साथ एल 2 तक पहुँच सके। दूरबीन 24 जनवरी 2022 को एल2 तक पहुंची। उड़ान में अपनी गति और दिशा को समायोजित करने के लिए तीन नियोजित पाठ्यक्रम सुधार शामिल थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वेधशाला अंडरथ्रस्ट (बहुत धीरे-धीरे) से ठीक हो सकती है, लेकिन अत्यधिक तापमान-संवेदनशील उपकरणों की रक्षा के लिए ओवरथ्रस्ट (बहुत तेजी से) से ठीक नहीं हो सकती है, सनशील्ड को दूरबीन और सूर्य के बीच रहना चाहिए, ताकि अंतरिक्ष यान घूम न सके या धीमा करने के लिए अपने थ्रस्टर्स का उपयोग न कर सके। पारगमन और संरचनात्मक तैनाती जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एक त्रुटिहीन प्रक्षेपण के 27 मिनट बाद रॉकेट के ऊपरी चरण से छोड़ा गया था। प्रक्षेपण के 31 मिनट बाद से, और लगभग 13 दिनों तक जारी रहने के बाद, जे. डब्ल्यू. एस. टी. ने अपने सौर सरणी, एंटीना, सनशील्ड और दर्पणों को तैनात करने की प्रक्रिया शुरू की। दो प्रारंभिक स्वचालित चरणों, सौर पैनल अनफोल्डिंग और संचार एंटीना परिनियोजन को छोड़कर, बाल्टीमोर में अंतरिक्ष दूरबीन विज्ञान संस्थान द्वारा लगभग सभी परिनियोजन कार्यों की कमान संभाली जाती है। इस मिशन को जमीनी नियंत्रकों को समस्याओं के मामले में तैनाती अनुक्रम को बदलने या संशोधित करने के लिए लचीलापन देने के लिए बनाया गया था। एरियन रॉकेट के दूसरे चरण से दूरबीन के अलग होने के डेढ़ मिनट बाद, प्रक्षेपण के दिन बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल को तैनात किया गया था; यह उम्मीद से थोड़ा जल्दी हुआ क्योंकि प्रक्षेपण रोटेशन परिनियोजन योजनाओं की कल्पना की तुलना में आदर्श के बहुत करीब था। पृथक्करण और सौर पैनल विस्तार दोनों रॉकेट पर एक कैमरे से लाइव फीड में दिखाई दे रहे थे। सौर सरणी की तैनाती के बाद, सरणी नियामक मॉड्यूल में एक कारखाने के पूर्व-निर्धारित शुल्क चक्र के कारण बिजली उत्पादन कम हो गया था जो प्रक्षेपण से पहले निर्धारित किया गया था। बिजली का उपयोग सौर सरणी द्वारा आपूर्ति की तुलना में अधिक था और इसके परिणामस्वरूप दूरबीन की बैटरियों की कमी में वृद्धि हुई और अपेक्षित वोल्टेज से अधिक था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतरिक्ष यान और विज्ञान संचालन के लिए बिजली वितरण पर्याप्त होगा, सौर पैनलों को रीसेट किया गया और सरणी तापमान सहित देखी गई वास्तविक दुनिया की स्थितियों के लिए शुल्क चक्रों को अनुकूलित किया गया। कुछ छाया परिनियोजन मोटरों में वांछित तापमान से अधिक तापमान देखा गया। जबकि मोटरें अपनी परिचालन सहिष्णुता के भीतर अच्छी तरह से बनी रहीं, अधिक मार्जिन सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष यान के दृष्टिकोण को मोटरों को उनके वांछित तापमान तक पहुंचने में सहायता करने के लिए समायोजित किया गया और मोटरों को फिर से संतुलित किया गया। यह सिम्युलेटर परीक्षण के परिणामों के आधार पर किया गया था। वाहन व्यवहार और स्थितियों के अधिकांश पूर्वानुमान मॉडल अंतरिक्ष में परिचालन विकास से मेल खाते हैं। 7 बजेः 50p.m। ईएसटी 25 दिसंबर 2021 को, प्रक्षेपण के लगभग 12 घंटे बाद, दूरबीन के प्राथमिक रॉकेटों की जोड़ी ने तीन नियोजित मध्य-पाठ्यक्रम सुधारों में से पहला बनाने के लिए 65 मिनट के लिए गोलीबारी शुरू की। दूसरे दिन, उच्च लाभ संचार एंटीना स्वचालित रूप से तैनात हो जाता है। 27 दिसंबर 2021 को, प्रक्षेपण के 60 घंटे बाद, वेब के रॉकेटों ने अपने एल2 गंतव्य पर पहुंचने के लिए दूरबीन के लिए तीन मध्य-पाठ्यक्रम सुधारों में से दूसरा बनाने के लिए नौ मिनट और 27 सेकंड के लिए फायर किया। 28 दिसंबर 2021 को, प्रक्षेपण के तीन दिन बाद, मिशन नियंत्रकों ने वेब के सभी महत्वपूर्ण सनशील्ड की बहु-दिवसीय तैनाती शुरू की। नियंत्रकों ने आदेश भेजे जो आगे और पीछे के फट्टे की संरचनाओं को सफलतापूर्वक कम करते हैं, जिसमें सनशील्ड होता है। यह तैनाती नाजुक ढाल झिल्ली के वास्तविक अनावरण और विस्तार से पहले होती है, जिन्हें बाद के चरण में दूरबीन बीम द्वारा पैलेट से बाहर निकाला जाता है। 29 दिसंबर 2021 को, नियंत्रकों ने सफलतापूर्वक डिप्लॉयबल टॉवर असेंबली का विस्तार किया, एक पाइप जैसा स्तंभ, जो वेधशाला के दो मुख्य खंडों, अपने दर्पणों और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ दूरबीन, और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रणोदन धारण करने वाली "बस" को अलग कर दिया। सभा साढ़े छह घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया में लंबी हो गई, जिसमें कई प्रारंभिक आदेश भी शामिल थे। तैनाती ने जे. डब्ल्यू. एस. टी. खंडों के बीच आवश्यक दूरी बनाई ताकि दूरबीन को अत्यधिक ठंडा किया जा सके और सनशील्ड के सामने आने के लिए जगह बनाई जा सके। 30 दिसंबर 2021 को, नियंत्रकों ने वेधशाला को खोलने में दो और कदम सफलतापूर्वक पूरे किए। सबसे पहले, आदेशों ने "मोमेंटम फ्लैप" को तैनात किया, एक उपकरण जो सनशील्ड पर सौर दबाव के खिलाफ संतुलन प्रदान करता है, वेब के अभिविन्यास को बनाए रखने के लिए थ्रस्टर फायरिंग की आवश्यकता को कम करके ईंधन की बचत करता है। इसके बाद, मिशन नियंत्रण जारी किया गया और कवर को लुढ़काया गया जो सनशील्ड की रक्षा करते हैं, इसे पहली बार अंतरिक्ष में उजागर करते हैं। 31 दिसंबर 2021 को, ग्राउंड टीम ने वेधशाला के बाएँ और दाएँ किनारों से दो दूरबीन "मध्य उछाल" को बढ़ाया, जिसमें पांच सनशील्ड झिल्ली को उनके मुड़े हुए भंडारण से आगे और पीछे के पैलेट में खींचा गया, जिन्हें तीन दिन पहले कम किया गया था। लेफ्ट साइड बूम (मुख्य दर्पण की इंगित दिशा के संबंध में) की तैनाती में देरी हुई जब मिशन नियंत्रण को शुरू में इस बात की पुष्टि नहीं मिली कि सनशील्ड कवर पूरी तरह से लुढ़क गया था। पुष्टि के लिए अतिरिक्त डेटा देखने के बाद, टीम तेजी बढ़ाने के लिए आगे बढ़ी। बाएँ पक्ष को 3 घंटे और 19 मिनट में तैनात किया गया; दाएँ पक्ष को 3 घंटे और 42 मिनट लगे। उस कदम के साथ, वेब का सनशील्ड अपने पूर्ण, पतंग के आकार के रूप से मिलता-जुलता था और अपनी पूरी चौड़ाई तक फैला हुआ था। झिल्ली को अलग करने और तनाव देने के आदेशों का पालन करना था और इसमें कई दिन लगने की उम्मीद थी। नए साल के दिन आराम करने के बाद, ग्राउंड टीम ने वेधशाला के सौर पैनलों की सरणी को अनुकूलित करने और उम्मीद से थोड़ा अधिक गर्म सनशील्ड परिनियोजन मोटरों को ठंडा करने के लिए वेधशाला के अभिविन्यास को थोड़ा समायोजित करने के लिए समय देने के लिए एक दिन सनशील्ड टेंशनिंग में देरी की। सूर्य के सबसे करीब और सनशील्ड में पांच में से सबसे बड़ी परत एक का तनाव 3 जनवरी 2022 को शुरू हुआ, और 3:48p.m पर पूरा हुआ। ईएसटी। दूसरी और तीसरी परतों का तनाव 4:09p.m पर शुरू हुआ। ईएसटी और इसमें दो घंटे और 25 मिनट लगे। 4 जनवरी को, नियंत्रकों ने 11:59a.m पर कार्य को पूरा करते हुए अंतिम दो परतों, चार और पाँच को सफलतापूर्वक तनाव दिया। ईएसटी। 5 जनवरी 2022 को, मिशन नियंत्रण ने दूरबीन के द्वितीयक दर्पण को सफलतापूर्वक तैनात किया, जिसने खुद को लगभग डेढ़ मिलीमीटर की सहिष्णुता के लिए बंद कर दिया। संरचनात्मक परिनियोजन का अंतिम चरण प्राथमिक दर्पण के पंखों को उजागर करना था। प्रत्येक पैनल में तीन प्राथमिक दर्पण खंड होते हैं और दूरबीन के प्रक्षेपण के लिए एरियन रॉकेट के फेयरिंग में अंतरिक्ष दूरबीन को स्थापित करने की अनुमति देने के लिए इसे मोड़ना पड़ता था। 7 जनवरी 2022 को, नासा ने पोर्ट-साइड विंग और 8 जनवरी को स्टारबोर्ड-साइड मिरर विंग को तैनात और बंद कर दिया। इसने वेधशाला की संरचनात्मक तैनाती को सफलतापूर्वक पूरा किया। 24 जनवरी 2022 को, 2 बजेः 00p.m। ईएसटी, प्रक्षेपण के लगभग एक महीने बाद, एक तीसरा और अंतिम पाठ्यक्रम सुधार हुआ, जिसमें जेडब्ल्यूएसटी को सूर्य-पृथ्वी एल 2 बिंदु के आसपास अपनी नियोजित प्रभामंडल कक्षा में डाला गया। चालू और परीक्षण 12 जनवरी 2022 को, जब अभी भी पारगमन में था, दर्पण संरेखण शुरू हुआ। प्राथमिक दर्पण खंडों और द्वितीयक दर्पण को उनकी सुरक्षात्मक प्रक्षेपण स्थितियों से दूर ले जाया गया था। इसमें लगभग 10 दिन लगे, क्योंकि 132 एक्चुएटर मोटरों को सूक्ष्म सटीकता (10 नैनोमीटर वृद्धि) पर दर्पण की स्थिति को ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और प्रारंभिक संरेखण के दौरान प्रत्येक को 12 लाख वृद्धि (12.5 मिमी) से अधिक चलना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जोखिम और जटिलता को कम करने के लिए, और शीतलन दर्पणों के पास गर्मी उत्पादन को कम करने के लिए, एक समय में केवल एक एक्चुएटर को स्थानांतरित किया गया था और एक्चुएटर एक समय में केवल छोटी अवधि के लिए संचालित होते थे, जिससे कुल गति प्रति दिन लगभग 1 मिमी तक सीमित हो जाती थी। वक्रता के 18 त्रिज्या (आरओसी) एक्चुएटर्स, जो प्राथमिक दर्पण खंडों की वक्रता को समायोजित करते हैं, को भी उसी समय प्रक्षेपण की स्थिति से हटा दिया गया था। प्रक्षेपण सुरक्षा से मुक्त होने के बाद, 18 दर्पण खंडों को ठीक से ट्यून किया जा रहा है और एकल दर्पण के रूप में काम करने के लिए संरेखित किया जा रहा है, एक प्रक्रिया को चालू करने और परीक्षण के लिए अनुमति दिए गए पांच महीनों में से लगभग तीन समय लगने की उम्मीद है। कमीशनिंग इस तथ्य से जटिल है कि दूरबीन का प्रदर्शन और कुछ घटकों के सटीक आकार भी सूक्ष्मदर्शी रूप से बदल जाएंगे क्योंकि यह ठंडा रहता है। पानी और बर्फ के संघनन से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हीटर की अब आवश्यकता नहीं होगी और धीरे-धीरे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। दर्पण संरेखण के लिए 18 दर्पण खंडों में से प्रत्येक की आवश्यकता होती है, और द्वितीयक दर्पण को 50 नैनोमीटर के भीतर रखा जाना चाहिए। नासा सादृश्य द्वारा आवश्यक सटीकता की तुलना करता हैः "यदि वेब प्राथमिक दर्पण संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार का होता, तो प्रत्येक [दर्पण] खंड टेक्सास के आकार का होता, और टीम को उन टेक्सास के आकार के खंडों की ऊंचाई को एक दूसरे के साथ लगभग डेढ़ इंच की सटीकता के साथ पंक्तिबद्ध करने की आवश्यकता होती।" दर्पण संरेखण एक जटिल ऑपरेशन है जिसे सात चरणों में विभाजित किया गया है, जिसे दूरबीन के 1:6 पैमाने के मॉडल का उपयोग करके बार-बार अभ्यास किया गया है। एक बार जब दर्पण पहुँच जाते हैं, तो एन. आई. आर. सी. ए. एम. एक चमकीले तारे, उर्सा मेजर में छठे परिमाण के तारे एच. डी. 84406 को लक्षित करता है। (एचडी 84406 उज्ज्वल है और आसानी से पहचाना जा सकता है, चालू होने के पूरे 3 महीनों तक दिखाई देगा, और कम अन्य सितारों के साथ आकाश के हिस्से में है।) ऐसा करने के लिए, एन. आई. आर. सी. ए. एम. आकाश की 1560 छवियां लेता है (इसके 10 सेंसरों में से प्रत्येक के साथ 156 छवियां) और इन व्यापक छवियों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए करता है कि आकाश में मुख्य दर्पण का प्रत्येक खंड शुरू में कहाँ की ओर इशारा कर रहा है। प्रारंभ में, अलग-अलग प्राथमिक दर्पण खंडों को बहुत गलत तरीके से संरेखित किया जाएगा, इसलिए छवि में तारा क्षेत्र की 18 अलग-अलग, धुंधली छवियां होंगी, जिनमें से प्रत्येक में लक्ष्य तारे की एक छवि होगी। एच. डी. 84406 की 18 छवियों को उनके संबंधित दर्पण खंडों से मिलान किया जाता है, और 18 खंडों को तारे ("खंड छवि पहचान") पर केंद्रित अनुमानित संरेखण में लाया जाता है। प्रत्येक खंड को तब व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रमुख ध्यान केंद्रित करने वाली त्रुटियों से ठीक किया जाता है, चरण पुनर्प्राप्ति नामक एक तकनीक का उपयोग करके, जिसके परिणामस्वरूप 18 अलग-अलग, लेकिन व्यक्तिगत रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले, 18 दर्पण खंडों ("खंड संरेखण") से चित्र होते हैं। प्रत्येक खंड से 18 छवियों को फिर स्थानांतरित किया जाता है ताकि वे एक एकल छवि ("छवि स्टैकिंग") बनाने के लिए सटीक रूप से ओवरलैप करें। अब लगभग सही छवियों के लिए स्थित दर्पणों के साथ, उन्हें 50 नैनोमीटर की उनकी परिचालन सटीकता के लिए ठीक से ट्यून किया जाना चाहिए, जो प्रकाश की एक तरंग दैर्ध्य से कम है जिसका पता लगाया जाएगा। डिस्पर्सड फ्रिंज सेंसिंग नामक एक तकनीक दर्पणों की 20 जोड़ी से छवियों की तुलना करती है, जिससे अधिकांश त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है ("मोटे चरण"), और फिर उसी तकनीक का उपयोग विशेष ऑप्टिकल तत्वों के साथ प्रत्येक खंड की छवि में डिफोकस की ±4 और ±8 तरंगों को पेश करने के लिए किया जाता है, जिससे लगभग सभी शेष त्रुटियों ("फाइन फेसिंग") का पता लगाने और सुधार करने की अनुमति मिलती है। इन दोनों प्रक्रियाओं को तीन बार दोहराया जाता है, और दूरबीन के संचालन के दौरान फाइन फेजिंग की नियमित रूप से जांच की जाएगी। मोटे और महीन चरण के तीन दौर के बाद, दूरबीन को एन. आई. आर. सी. ए. एम. के दृश्य क्षेत्र में एक स्थान पर अच्छी तरह से संरेखित किया जाएगा। सभी उपकरणों में ली गई छवि के विभिन्न बिंदुओं पर माप किया जाएगा, और तीव्रता में पाए गए बदलावों से गणना की जाएगी, जिससे सभी उपकरणों ("देखने के उपकरण क्षेत्रों पर दूरबीन संरेखण") में एक अच्छी तरह से संरेखित परिणाम मिलेगा। अंत में, फाइन फेसिंग का एक अंतिम दौर और सभी उपकरणों पर छवि की गुणवत्ता की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले चरणों से बची हुई किसी भी छोटी अवशिष्ट त्रुटियों को ठीक किया जाए ("अंतिम सुधार के लिए संरेखण को दोहराएं")। दूरबीन के दर्पण खंड तब संरेखित होते हैं और सटीक केंद्रित छवियों को पकड़ने में सक्षम होते हैं। यदि आवश्यक हो, तो प्रक्रिया सटीकता सुनिश्चित करने के लिए पहले के चरणों का फिर से परीक्षण करने की अनुमति देती है। संरेखण की तैयारी में, नासा ने 3 फरवरी 2022 को 19:28 यू. टी. सी. पर घोषणा की कि एन. आई. आर. सी. ए. एम. ने दूरबीन के पहले फोटॉन का पता लगाया है (हालांकि अभी तक पूरी छवियां नहीं हैं)। 11 फरवरी 2022 को, नासा ने घोषणा की कि दूरबीन ने संरेखण के चरण 1 को लगभग पूरा कर लिया है, इसके प्राथमिक दर्पण के प्रत्येक खंड ने लक्ष्य तारा एचडी 84406 का पता लगाया है और सभी खंडों को अनुमानित संरेखण में लाया गया है। चरण 1 संरेखण 18 फरवरी 2022 को पूरा किया गया था, और एक सप्ताह बाद, चरण 2 और 3 भी 25 फरवरी 2022 को पूरा किया गया था। इसका मतलब है कि 18 खंड एक साथ काम कर रहे हैं, हालांकि जब तक सभी 7 चरण पूरे नहीं हो जाते, तब भी खंड एक बड़े के बजाय 18 छोटे दूरबीनों के रूप में कार्य करते हैं। उसी समय जब प्राथमिक दर्पण चालू किया जा रहा है, सैकड़ों अन्य उपकरण चालू करने और अंशांकन कार्य भी चल रहे हैं। अंशांकन और परीक्षण छवियों की गैलरी भी देखें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की समयरेखा नोट्स संदर्भ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 विज्ञान में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर नासा कार्यक्रम कनाडा का अंतरिक्ष कार्यक्रम 2021 फ्रेंच गुयाना में वीडियो क्लिप वाले लेख