Hanford Engineer Works
हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स (एच. ई. डब्ल्यू.) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन परियोजना के हिस्से के रूप में 1943 में संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार द्वारा स्थापित एक परमाणु उत्पादन परिसर था। बेंटन काउंटी, वाशिंगटन में हैनफोर्ड साइट पर स्थित है। यह बी रिएक्टर का घर था, जो पहला पूर्ण पैमाने का प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर था। एच. ई. डब्ल्यू. में निर्मित प्लूटोनियम का उपयोग जुलाई 1945 में ट्रिनिटी परीक्षण में विस्फोट किए गए परमाणु बम में और अगस्त 1945 में नागासाकी पर परमाणु बमबारी में उपयोग किए गए फैट मैन बम में किया गया था। एच. ई. डब्ल्यू. की कमान जनवरी 1946 तक कर्नल फ्रैंकलिन टी. मथायस और फिर कर्नल फ्रेडरिक जे. क्लार्क ने संभाली। मैनहट्टन परियोजना के निदेशक, ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर. ग्रोव्स जूनियर ने एच. ई. डब्ल्यू. के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ड्यूपॉन्ट को प्रमुख ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया। ड्यूपॉन्ट ने सिफारिश की कि यह घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थित हो, और कोलंबिया नदी पर एक साइट, जिसका कोडनेम साइट डब्ल्यू था, को चुना गया। संघीय सरकार ने अपने युद्ध शक्ति प्राधिकरण के तहत भूमि का अधिग्रहण किया और लगभग 1,500 आस-पास के निवासियों को स्थानांतरित कर दिया। यह अधिग्रहण अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक था। किसानों के साथ भूमि के मूल्य और पहले से लगाई गई फसलों के मुआवजे को लेकर विवाद पैदा हो गए। जहां अनुसूचियों की अनुमति थी, सेना ने फसलों की कटाई की अनुमति दी। दिसंबर 1946 में मैनहट्टन परियोजना के समाप्त होने से पहले अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ था। मार्च 1943 में एक विशाल और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण निर्माण परियोजना पर निर्माण शुरू हुआ। अधिकांश निर्माण कार्यबल, जो जून 1944 में लगभग 45,000 के शिखर पर पहुंच गया था, पुराने हैनफोर्ड शहर के पास एक अस्थायी निर्माण शिविर में रहता था। प्रशासक, इंजीनियर और संचालन कर्मी रिचलैंड में स्थापित सरकारी शहर में रहते थे, जिसकी युद्धकालीन चरम आबादी 17,000 थी। एच. ई. डब्ल्यू. ने 554 इमारतों का निर्माण किया, जिसमें तीन ग्रेफाइट-मध्यम और पानी से ठंडा रिएक्टर (बी, डी और एफ) शामिल थे, जो 250 मेगावाट पर काम करते थे। एल्यूमीनियम के डिब्बों में बंद प्राकृतिक यूरेनियम (जिसे "स्लग" के रूप में जाना जाता है) को उनमें डाला जाता था। कोलंबिया नदी से ठंडा पानी खींचा गया था। बी रिएक्टर सितंबर 1944 में गंभीर हो गया, और न्यूट्रॉन विषाक्तता पर काबू पाने के बाद, इसने नवंबर में अपना पहला प्लूटोनियम का उत्पादन किया। विकिरणित स्लग को दो विशाल दूरस्थ रूप से संचालित रासायनिक पृथक्करण संयंत्रों (टी और बी) में ले जाया गया जहां बिस्मथ-फॉस्फेट प्रक्रिया का उपयोग करके प्लूटोनियम निकाला गया था। रेडियोधर्मी कचरे को भूमिगत टैंकों में संग्रहीत किया जाता था। प्लूटोनियम के पहले बैच को दिसंबर 1944 और फरवरी 1945 के बीच टी संयंत्र में संसाधित किया गया था और मैनहट्टन परियोजना के लॉस एलामोस प्रयोगशाला में वितरित किया गया था। समान डी और एफ रिएक्टर क्रमशः दिसंबर 1944 और फरवरी 1945 में ऑनलाइन आए। साइट को 10 मार्च 1945 को एक आउटेज का सामना करना पड़ा जब एक जापानी गुब्बारा बम एक उच्च-तनाव बिजली लाइन से टकरा गया। दिसंबर 1946 तक एच. ई. डब्ल्यू. की कुल लागत $348 मिलियन ($बिलियन के बराबर) से अधिक थी। ठेकेदार चयन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के संघीय कार्यालय (ओ. एस. आर. डी.) के एस-1 अनुभाग ने प्लूटोनियम पर एक शोध परियोजना को प्रायोजित किया, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय, प्रिंसटन विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय और बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित किया गया था। प्लूटोनियम, एक सिंथेटिक तत्व जो हाल ही में प्रयोगशालाओं में उत्पादित किया गया था, को विखंडनीय माना गया था और इसलिए एक परमाणु बम में उपयोग करने योग्य था। शिकागो में धातुकर्म प्रयोगशाला के भौतिकविदों ने परमाणु रिएक्टर ("ढेर") तैयार किए जो यूरेनियम को प्लूटोनियम में परिवर्तित कर सकते थे, जबकि रसायनविदों ने उन्हें अलग करने के तरीकों की जांच की। प्लूटोनियम कार्यक्रम को एक्स-10 परियोजना के रूप में जाना जाने लगा। 23 सितंबर 1942 को ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली आर. ग्रोव्स जूनियर मैनहट्टन परियोजना के निदेशक बने। स्टोन एंड वेबस्टर ओक रिज, टेनेसी में क्लिंटन इंजीनियर वर्क्स में निर्माण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन ग्रोव्स ने सराहना की कि मैनहट्टन परियोजना की सुविधाओं को डिजाइन करने, निर्माण करने और संचालित करने का कार्य किसी भी एकल फर्म के संसाधनों से परे होगा। साथ ही, वह सुरक्षा कारणों से प्रमुख ठेकेदारों की संख्या को कम रखना चाहते थे। ग्रोव्स ड्यूपॉन्ट की ओर आकर्षित हुए, एक ऐसी फर्म जिसके साथ उन्होंने अतीत में विस्फोटक संयंत्रों के निर्माण पर काम किया था; ड्यूपॉन्ट इस मायने में असामान्य था कि उसने अपने स्वयं के संयंत्रों का डिजाइन और निर्माण किया, यह सुझाव देते हुए कि उसके पास प्लूटोनियम उत्पादन परिसर के सभी पहलुओं के लिए प्रमुख ठेकेदार के रूप में कार्य करने की विशेषज्ञता थी। इससे मैनहट्टन जिले को परियोजना पर कई ठेकेदारों के काम का समन्वय करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे ग्रोव्स का अपना कार्यभार कम हो जाएगा। 31 अक्टूबर को, ग्रोव्स ने डुपॉन्ट के विलिस एफ हैरिंगटन और चार्ल्स स्टाइन को मैनहट्टन परियोजना के बारे में जानकारी दी, और 4 नवंबर को डुपॉन्ट रसायनज्ञों और इंजीनियरों की एक पार्टी, जिसमें स्टाइन, एल्मर बोल्टन, रोजर विलियम्स, थॉमस एच. चिल्टन और क्रॉफर्ड ग्रीनवाल्ट शामिल थे, ने शिकागो में धातुकर्म प्रयोगशाला का दौरा किया। 10 नवंबर को ग्रोव्स, कर्नल केनेथ निकोल्स (मैनहट्टन जिले के उप मुख्य अभियंता), आर्थर एच. कॉम्पटन (धातुकर्म प्रयोगशाला के निदेशक) और नॉर्मन हिलबेरी (कॉम्पटन के सहायक) ने विलमिंगटन, डेलावेयर में कंपनी मुख्यालय में डुपॉन्ट की कार्यकारी समिति से मुलाकात की। ग्रोव्स ने डुपॉन्ट के अध्यक्ष, वाल्टर एस. कारपेंटर जूनियर को आश्वासन दिया कि मैनहट्टन परियोजना को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, युद्ध सचिव हेनरी एल. स्टिमसन और संयुक्त राज्य सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जॉर्ज सी. मार्शल द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मृत्यु के व्यापारी के रूप में निंदा किए जाने को ध्यान में रखते हुए, डुपॉन्ट काम के लिए भुगतान से इनकार करना चाहते थे, लेकिन कानूनी कारणों से एक लागत प्लस निश्चित शुल्क अनुबंध पर सहमति व्यक्त की गई, जिसमें शुल्क एक डॉलर था। कारपेंटर के अनुरोध पर, ओ. एस. आर. डी. के निदेशक वैनेवर बुश ने रूजवेल्ट को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि सरकार परियोजना में शामिल किसी भी खतरे के लिए सभी जिम्मेदारी ले रही है, और रूजवेल्ट ने इसे शुरू किया। स्थल चयन बढ़ई ने ओक रिज में रिएक्टरों के निर्माण की प्रारंभिक योजना के बारे में आपत्ति व्यक्त की, जो केवल नॉक्सविले से थी। (धातुकर्म प्रयोगशाला के भौतिक विज्ञानी रिएक्टरों की सुरक्षा के बारे में अधिक आशावादी थे; यूजीन विग्नर ने प्रसिद्ध रूप से दावा किया कि उन्हें वाशिंगटन, डी. सी. के पास पोटोमैक नदी पर बनाया जा सकता है। एक बड़ी दुर्घटना के परिणामस्वरूप जीवन की हानि और गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं, और ग्रोव्स चिंतित थे कि एक छोटी सी दुर्घटना भी महत्वपूर्ण युद्ध उत्पादन को बाधित कर सकती है-विशेष रूप से एल्यूमीनियम या मैनहट्टन परियोजना के आइसोटोप पृथक्करण संयंत्रों को खाली करने की आवश्यकता होती है। लेकिन ओक रिज सुविधाओं को एक बड़े क्षेत्र में फैलाने के लिए अधिक भूमि की खरीद की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, जिन रिएक्टरों को बनाने की आवश्यकता थी, उनकी संख्या अभी भी अनिश्चित थी; योजना उद्देश्यों के लिए इसका उद्देश्य छह रिएक्टरों और चार रासायनिक पृथक्करण संयंत्रों का निर्माण करना था। आदर्श स्थल को आठ मानदंडों द्वारा वर्णित किया गया थाः एक स्वच्छ और प्रचुर मात्रा में पानी की आपूर्ति (कम से कम) एक बड़ी बिजली की आपूर्ति (लगभग 100,000 किलोवाट) कम से कम प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए कम से कम निकटतम रिएक्टर या पृथक्करण संयंत्र से जगह का एक "खतरनाक निर्माण क्षेत्र" कर्मचारियों का गाँव संयंत्र के ऊपर की हवा से कम नहीं खतरनाक आयत से एक हजार से अधिक लोगों के पास कोई शहर नहीं कोई मुख्य राजमार्ग, रेलवे या कर्मचारी गाँव खतरनाक आयत मैदान से अधिक नहीं है जो भारी भार वहन कर सकता है। इन मानदंडों में से सबसे महत्वपूर्ण बिजली की उपलब्धता थी। युद्ध उद्योगों की जरूरतों ने देश के कई हिस्सों में बिजली की कमी पैदा कर दी थी, और टेनेसी घाटी प्राधिकरण का उपयोग करने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि क्लिंटन इंजीनियर वर्क्स से अपनी पूरी उत्पादन क्षमता को अवशोषित करने की उम्मीद थी। 18 और 31 दिसंबर 1942 के बीच (एनरिको फर्मी के नेतृत्व में धातुकर्म प्रयोगशाला दल द्वारा पहला परमाणु रिएक्टर शिकागो पाइल-1 शुरू करने के ठीक बारह दिन बाद) एक सर्वेक्षण दल जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंकलिन टी. मैथियास और ड्यूपॉन्ट इंजीनियर ए. ई. एस. हॉल और गिल्बर्ट पी. चर्च शामिल थे, ने कई वैकल्पिक स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कोयूर डी 'एलिन, इडाहो; हैनफोर्ड, वाशिंगटन; मैन्सफील्ड, वाशिंगटन; ओरेगन में डेसचुट्स नदी और जॉन डे नदी घाटियों; कैलिफोर्निया में पिट नदी; ब्लाइथ, कैलिफोर्निया; और नीडल्स, कैलिफोर्निया (अंतिम दो कोलोराडो नदी पर हैं) के पास के स्थलों को देखा। 1 जनवरी 1943 को, मैथियस ने पोर्टलैंड, ओरेगन से ग्रोव्स को फोन किया और बताया कि हैनफोर्ड स्थल "किसी भी अन्य की तुलना में लगभग सभी मामलों में कहीं अधिक अनुकूल था।" सर्वेक्षण दल ने समुच्चय की प्रचुरता का उल्लेख किया, जिसका उपयोग कंक्रीट बनाने के लिए किया जा सकता था, और यह कि जमीन विशाल संरचनाओं के भार को पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत दिखाई देती थी। सर्वेक्षण दल विशेष रूप से प्रसन्न था कि ग्रैंड कुली बांध को बोनेविल बांध से जोड़ने वाली एक उच्च-वोल्टेज बिजली लाइन साइट को पार कर गई थी। ग्रोव्स ने 16 जनवरी 1943 को इस स्थल का दौरा किया और चयन को मंजूरी दी। इसे आधिकारिक तौर पर हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स नामित किया गया था और इसका कूटनाम "साइट डब्ल्यू" रखा गया था। मथायस ने ग्रोव्स के साथ उनकी पिछली परियोजना, पेंटागन के निर्माण पर काम किया था। ग्रोव्स मथियास को अपना सहायक बनाना चाहते थे, लेकिन मैनहट्टन जिले के मुख्य अभियंता, कर्नल जेम्स सी. मार्शल की सलाह पर, मथियास हैनफोर्ड साइट क्षेत्र अभियंता बन गए। गिल्बर्ट चर्च ड्यूपॉन्ट के निर्माण दल के क्षेत्र परियोजना प्रबंधक बन गए। सर्वेक्षण दल में उन्हें एक साथ भेजने का एक कारण यह सत्यापित करना था कि वे सहकर्मियों के रूप में संगत थे। क्षेत्र अभियंता के रूप में, मथायस के पास स्वायत्तता की एक असामान्य डिग्री थी। हैनफोर्ड के अलग-थलग स्थान का मतलब था कि संचार सीमित था, इसलिए ओक रिज में मैनहट्टन जिला मुख्यालय को दिन-प्रतिदिन रिपोर्ट करना अव्यावहारिक था। परियोजना ने युद्ध उत्पादन बोर्ड की एएए रेटिंग का आनंद लिया, जिससे इसे कच्चे माल और आपूर्ति की खरीद के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। ड्यूपॉन्ट ने रोजर विलियम्स के तहत ई. बी. यांसी के विस्फोटक विभाग के भीतर एक टी. एन. एक्स. प्रभाग बनाया, जिसने इसे दो उपखंडों में विभाजित कियाः एक तकनीकी प्रभाग, जिसकी अध्यक्षता ग्रीनवॉल्ट ने की, जो डिजाइन पर धातुकर्म प्रयोगशाला के साथ काम करेगा; और संयंत्र संचालन की निगरानी के लिए आर. मोंटे इवांस के तहत एक विनिर्माण प्रभाग। निर्माण की जिम्मेदारी ड्यूपॉन्ट के इंजीनियरिंग विभाग की थी, जिसके प्रमुख ई. जी. एकार्ट ने प्लूटोनियम परियोजना की जिम्मेदारी अपने सहायक ग्रैनविल एम. रीड को सौंपी थी। आखिरकार, ड्यूपॉन्ट के इंजीनियरिंग कर्मियों और संसाधनों का 90 प्रतिशत मैनहट्टन परियोजना के लिए समर्पित था। भूमि अधिग्रहण स्टिमसन ने 8 फरवरी 1943 को भूमि अधिग्रहण को अधिकृत किया। 22 फरवरी को प्रोसर, वाशिंगटन में एक मैनहट्टन जिला परियोजना कार्यालय खोला गया, एक संघीय न्यायाधीश ने अगले दिन द्वितीय युद्ध शक्ति अधिनियम के तहत कब्जे का आदेश जारी किया, और पहला मार्ग 10 मार्च को अधिग्रहित किया गया था। भूमि को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। क्षेत्र ए, स्थल के केंद्र में, परियोजना सुविधाओं का स्थान होगा; इसे सीधे अधिग्रहित किया जाएगा, और सुरक्षा और सुरक्षा कारणों से सभी गैर-परियोजना कर्मियों को हटा दिया जाएगा। आसपास का क्षेत्र ए एक सुरक्षा क्षेत्र था, क्षेत्र बी; इस भूमि को पट्टे पर दिया जाएगा, जिसमें रहने वालों को कम समय की सूचना पर बेदखल किया जाएगा। क्षेत्र सी श्रमिकों के गाँव के लिए निर्धारित किया गया था और इसे पट्टे पर दिया जाता था या खरीदा जाता था। क्षेत्र डी को उत्पादन संयंत्रों के लिए निर्धारित किया गया था और इसे खरीदा जाएगा। अंत में क्षेत्र ई के रूप में डिज़ाइन की गई भूमि के दो टुकड़े थे, जिन्हें केवल आवश्यक होने पर ही अधिग्रहित किया जाएगा। कुल मिलाकर 4,218 भूखंडों का अधिग्रहण किया जाना था, जिससे यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में से एक बन गई। इस भूमि का लगभग 88 प्रतिशत सेजब्रश था, जहाँ अठारह से बीस हजार भेड़ें चरती थीं। लगभग बाकी सब कृषि भूमि थी, हालाँकि सभी खेती के अधीन नहीं थे। किसानों ने महसूस किया कि उन्हें खेती के तहत फसलों के मूल्य के साथ-साथ उनकी भूमि के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। फेडरल लैंड बैंक के अधिकांश मूल्यांकनकर्ता सिएटल, वाशिंगटन या पोर्टलैंड, ओरेगन में स्थित थे और क्षेत्र की फसलों और कृषि प्रथाओं से अपरिचित थे। वे सर्दियों में जाते थे जब कई खेत परती दिखाई देते थे और किसान मौसम के लिए अनुपस्थित होते थे, अक्सर सिएटल में शिपयार्ड में काम करते थे, या सेना में शामिल हो जाते थे, लेकिन अपनी जमीन को परित्यक्त नहीं मानते थे। तुलना के लिए इस क्षेत्र में भूमि की बिक्री कम हुई थी, और महामंदी के दौरान कीमतें कम थीं। इसलिए खेतों को दिए गए मूल्य काफी कम थे। चूंकि साइट पर काम तुरंत शुरू नहीं हो सका, इसलिए ग्रोव्स ने खेती के तहत भूमि का भौतिक कब्जा लेना स्थगित कर दिया ताकि पहले से लगाई गई फसलों की कटाई की जा सके। फसल के प्रकार के आधार पर फसल की कटाई की तारीखें अप्रैल से सितंबर तक थीं, लेकिन जब निवासियों को सुरक्षा खतरे के रूप में देखा गया, तो 5 जुलाई को उन्हें दो दिन के नोटिस के साथ निष्कासित करने का आदेश जारी किया गया। 1943 की गर्मियों और शरद ऋतु में फसल असाधारण रूप से भरपूर थी, और युद्ध के कारण कीमतें अधिक थीं। इससे जमीन की कीमत बढ़ गई। इसने भूमि के मूल्य के बारे में अतिरंजित विचारों को भी बढ़ावा दिया, जिससे मुकदमेबाजी हुई। एक विशेष समस्या सिंचाई जिले थे, जिन्होंने अधिग्रहण के संगठित विरोध के लिए एक केंद्र प्रदान किया, और कानूनी सलाहकार को काम पर रखा। किसानों को अपनी संपत्ति की बिक्री से सिंचाई जिले की भूमि के अपने हिस्से का भुगतान करना पड़ता था। 7 अगस्त को एक मूल्यांकन ने पुष्टि की कि बांड पर्याप्त रूप से कवर किए गए थे लेकिन तब तक कई किसानों ने बेचने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी शिकायत धीमी भुगतान थी। 18 जून 1943 को, मथियास ने नोट किया कि दो हजार पूर्ण लेनदेन के लिए केवल उन्नीस चेक वितरित किए गए थे। हनफोर्ड स्थल के निवासियों द्वारा युद्ध और न्याय विभागों को लिखे गए पत्रों में अधिग्रहण पर असंतोष स्पष्ट था। बुश ने रूजवेल्ट को अधिग्रहण के बारे में जानकारी दी लेकिन ट्रूमैन समिति ने पूछताछ शुरू कर दी। 15 जून को, इसने कारपेंटर और स्टिमसन के विशेष सहायक जूलियस एच. एम्बरग को पत्र भेजे, जिसमें स्थान की पसंद, परियोजना की अनुमानित लागत और इतनी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया। 17 जून को एक कैबिनेट बैठक में, रूजवेल्ट ने स्टिमसन से पूछा कि क्या मैनहट्टन परियोजना प्लूटोनियम उत्पादन को कहीं और स्थानांतरित करने पर विचार करेगी। ग्रोव्स ने स्टिमसन को आश्वस्त किया कि कोई अन्य साइट नहीं थी जहाँ काम इतनी अच्छी तरह से किया जा सके। इसके बाद स्टिमसन सीनेटर हैरी एस. ट्रूमैन से मिलने गए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर समिति की जांच से हैनफोर्ड स्थल को हटाने के लिए सहमत हुए। मार्च और अक्टूबर 1943 के बीच, बस्तियों का औसत प्रति माह 108 था। निंदा का पहला मुकदमा 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। परीक्षण निर्णायक मंडल काफी हद तक याकिमा से लिए गए थे, जहाँ भूमि उत्पादकता और कीमतें बहुत अधिक थीं, और उन्होंने फेडरल लैंड बैंक के मूल्यांकनकर्ताओं पर अविश्वास किया। वाशिंगटन राज्य में सामान्य प्रक्रिया के तहत, उन्होंने निर्णय के तहत क्षेत्रों का दौरा किया, और ड्यूपॉन्ट पहचान बैज वाले श्रमिकों को देखने से अफवाहें फैल गईं कि परियोजना का कोई सैन्य मूल्य नहीं था और सरकार निजी उद्यम के लाभ के लिए प्रतिष्ठित क्षेत्र का उपयोग कर रही थी। जूरी भूमि मालिकों के दावों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी और दिए गए भुगतान मूल्यांकन से काफी अधिक थे। अक्टूबर 1943 से अप्रैल 1944 तक, बस्तियों की दर गिरकर औसतन सात प्रति माह हो गई। ग्रोव्स इस बात से चिंतित हो गए कि परीक्षणों और जूरी द्वारा ट्रैक्ट के निरीक्षण से उत्पन्न जनता का ध्यान, जहां अब निर्माण शुरू हो रहा था, परियोजना सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने न्याय विभाग में भूमि विभाग के प्रभारी सहायक अटॉर्नी जनरल नॉर्मन एम. लिटेल के साथ अदालत के बाहर निपटान की सुविधा के लिए मूल्यांकन में समायोजन करने में अतिरिक्त लचीलेपन और अतिरिक्त न्यायाधीशों के साथ एक दूसरी अदालत की स्थापना के लिए व्यवस्था की। गर्मियों के महीनों में मामलों की सुनवाई की अनुमति देने के लिए याकिमा में अदालत कक्ष में वातानुकूलन स्थापित किया गया था। लिटेल आश्वस्त हो गए कि समस्या की जड़ दोषपूर्ण मूल्यांकन था, और 13 अक्टूबर 1944 को, वे याकिमा की अदालत में पेश हुए और श्वेलेनबैक से सभी निंदा परीक्षणों को तब तक रोकने के लिए कहा जब तक कि न्याय विभाग 700 से अधिक अनुच्छेदों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता जो अभी भी निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध के अवर सचिव, रॉबर्ट पी. पैटरसन ने अटॉर्नी जनरल फ्रांसिस बिडल को एक कठोर शब्दों वाला पत्र भेजा। इससे भूमि प्रभाग के प्रशासन को लेकर बिडल और लिटेल के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद सिर पर चढ़ गया और बिडल ने लिटेल का इस्तीफा माँगा। जब यह आने वाला नहीं था, तो उन्होंने रूजवेल्ट से 26 नवंबर को लिटेल को पद से हटा दिया। 31 दिसंबर 1946 को जब मैनहट्टन परियोजना समाप्त हुई, तब भी 237 क्षेत्रों को बसाना बाकी था। कुल मिलाकर, भूमि अधिग्रहण पर खर्च किया गया। हैनफोर्ड, व्हाइट ब्लफ्स और आस-पास की बस्तियों के लगभग 1,500 निवासियों के साथ-साथ वानापुम लोगों, याकिमा राष्ट्र के परिसंघी जनजातियों और बैंडों, उमतिला भारतीय आरक्षण की परिसंघी जनजातियों और नेज़ पेर्से जनजाति को स्थानांतरित कर दिया गया था। मूल अमेरिकी अक्टूबर में दो या तीन सप्ताह के लिए व्हाइट ब्लफ्स के पास कोलंबिया नदी में मछली पकड़ने के आदी थे। उन्होंने जो मछली पकड़ी थी उसे सुखाया गया था और सर्दियों के लिए भोजन प्रदान किया गया था। उन्होंने वार्षिक नकद भुगतान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और मुख्य जॉनी बक के साथ एक सौदा किया गया जिसमें बक और उनके दो सहायकों को साइट पर मछली पकड़ने के लिए पास जारी करने की अनुमति दी गई। सुरक्षा कारणों से 1944 में इस अधिकार को रद्द कर दिया गया था। मथायस ने मूल अमेरिकियों को आश्वासन दिया कि उनकी कब्रों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा, लेकिन वानापुम लोगों को कब्रिस्तानों को चिह्नित करने की अनुमति देने में 15 साल लगेंगे। 1997 में, बड़ों को अपने पवित्र स्थलों के बारे में जानने के लिए साल में एक बार बच्चों और युवा वयस्कों को इस स्थल पर लाने की अनुमति दी गई थी। टाउनशिप हैनफोर्ड मैथियास और चर्च 2 मार्च 1943 को विल्मिंगटन में मिले और उन्होंने हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स के लेआउट की रूपरेखा तैयार की। आम तौर पर इस तरह के एक अलग क्षेत्र में विकास के लिए, कर्मचारियों को साइट पर समायोजित किया जाएगा, लेकिन इस मामले में सुरक्षा और सुरक्षा कारणों से उन्हें कम से कम दूर रखना वांछनीय था। यहां तक कि निर्माण कार्यबल को भी साइट पर नहीं रखा जा सका, क्योंकि स्टार्टअप परीक्षण के दौरान कुछ संयंत्र संचालन करना होगा। सेना और ड्यूपॉन्ट इंजीनियरों ने दो समुदायों को बनाने का फैसला कियाः एक अस्थायी निर्माण शिविर और एक अधिक महत्वपूर्ण संचालित गाँव। प्रत्येक भवन स्थल पर अस्थायी निर्माण शिविर बनाने के बजाय, सभी स्थलों की सेवा के लिए एक बड़ा शिविर होगा। मौजूदा गाँवों के स्थानों पर उनका पता लगाकर निर्माण में तेजी लाई गई, जहाँ वे पहले से मौजूद इमारतों, सड़कों और उपयोगिता बुनियादी ढांचे का लाभ उठा सकें। ड्यूपॉन्ट और हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स इंजीनियरों ने लगभग 125 की आबादी वाले हैनफोर्ड गांव के स्थल पर अस्थायी निर्माण शिविर का पता लगाने का फैसला किया। यह निकटतम प्रक्रिया क्षेत्र स्थल से था, जिसे स्टार्टअप में पर्याप्त रूप से दूर माना जाता था। इसे कॉनेल-याकिमा राज्य राजमार्ग पास्को-व्हाइट ब्लफ्स रोड और शिकागो, मिल्वौकी, सेंट पॉल और पैसिफिक रेलरोड की एक शाखा लाइन द्वारा सेवा प्रदान की गई थी। पैसिफिक पावर एंड लाइट कंपनी सबस्टेशन से बिजली और स्थानीय कुओं से पानी उपलब्ध था। सामुदायिक सुविधाओं में दुकानें, दो फल पैकिंग गोदाम, एक स्टॉक यार्ड, एक संयुक्त ग्रेड और हाई स्कूल और एक चर्च शामिल थे। ग्रोव्स ने मार्च 1943 में स्थल का निरीक्षण किया। चूंकि ड्यूपॉन्ट और धातुकर्म प्रयोगशाला ने अभी तक रिएक्टरों या प्रसंस्करण संयंत्रों के डिजाइन पर बहुत प्रगति नहीं की थी, इसलिए यह ज्ञात नहीं था कि उन्हें बनाने के लिए कितने निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता होगी। नगर नियोजन इस धारणा पर आगे बढ़ा कि निर्माण के लिए 25,000 से 28,000 श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिनमें से आधे शिविर में रहेंगे, लेकिन डुपॉन्ट ने विस्तार की अनुमति देने के लिए शिविर की रचना की। यह बुद्धिमानी साबित हुई; अंततः श्रमिकों की लगभग दोगुनी संख्या की आवश्यकता होगी, और आसपास के समुदायों की श्रमिकों को अवशोषित करने की क्षमता सीमित थी। शिविर में तीन प्रकार के आवास प्रदान किए गए थेः बैरक, झोपड़ियां और ट्रेलर पार्किंग। पहुंचने वाले पहले श्रमिक लकड़ी के फर्श और किनारों के साथ 125 अमेरिकी सेना के पिरामिड टेंट में रहते थे, जबकि उन्होंने पहली बैरक खड़ी की थी। दो प्रकार के बैरक बनाए गए थेः महिलाओं के लिए दो-विंग बैरक और पुरुषों के लिए चार-विंग बैरक। श्वेत और गैर-श्वेत लोगों के लिए अलग-अलग बैरक थे। बैरकों का निर्माण 6 अप्रैल 1943 को शुरू हुआ और अंततः 195 बैरकों का निर्माण किया गया, जिनमें से अंतिम 27 मई 1944 को पूरा हुआ। श्वेत पुरुषों के लिए 110, अश्वेत पुरुषों के लिए 21, श्वेत महिलाओं के लिए 57 और अश्वेत महिलाओं के लिए सात थे। सभी का उपयोग आवास के लिए नहीं किया गया था, और एक श्वेत-महिला विंग को महिला सेना कोर को सौंप दिया गया था। बैरक में 29,216 कर्मचारी रह सकते थे। जैसे ही सुविधाओं का निर्माण शुरू हुआ, ग्रोव्स ने झोपड़ियां खरीदकर बैरकों पर काम करने वाले निर्माण श्रमिकों को रिहा कर दिया। ये सरल, पूर्वनिर्मित प्लाईवुड और सेलोटेक्स निवास थे जो प्रत्येक में दस से बीस श्रमिकों को समायोजित करने में सक्षम थे। गर्म करने के लिए, उनके पास प्रत्येक इकाई में लकड़ी या कोयले से जलने वाला चूल्हा था। कुल मिलाकर, सिएटल में पैसिफिक हट्स कंपनी से 820 दोहरी झोपड़ियां और 272 एकल झोपड़ियां खरीदी गईं। 27 फरवरी और 15 जुलाई 1944 के बीच स्थापित, उन्होंने 7,120 गोरे पुरुषों और 2,714 काले पुरुषों को रखा। उनके बीच, बैरकों और झोपड़ियों में 39,050 कर्मचारी थे। कई श्रमिकों के पास अपने स्वयं के ट्रेलर थे, जो अपने परिवारों को एक युद्धकालीन निर्माण नौकरी से दूसरे में ले जाते थे। सात ट्रेलर शिविर स्थापित किए गए, जिनमें 3,639 लॉट थे, जिनमें से 45 को छोड़कर सभी निर्माण कार्य के चरम के दौरान व्यस्त थे, और उनमें 12,008 लोग रह रहे थे। आवास के अलावा, हैनफोर्ड शिविर में अन्य इमारतें और सुविधाएं थीं। मैस हॉल और मनोरंजन हॉल ड्यूपॉन्ट के उप-अनुबंध के तहत ओलंपिक आयुक्त कंपनी द्वारा संचालित किए जाते थे। मूल किराने और कपड़ों की दुकानें चालू रहीं, और ड्यूपॉन्ट ने अन्य दुकानों को पट्टे पर दिया, जिनकी संख्या धीरे-धीरे समय के साथ निजी ऑपरेटरों को बढ़ गई। हैनफोर्ड शिविर में दो गैरेज और सेवा स्टेशन, एक कपड़े धोने की दुकान, एक बैंक, एक डाकघर और एक बस स्टेशन था। वहाँ एक अस्पताल, चर्च, एक पुस्तकालय और पुलिस और अग्निशमन केंद्र थे। मैनहट्टन जिले के आने से पहले, स्कूल में लगभग 65 छात्र थे। जब 14 सितंबर 1943 को पतन का कार्यकाल शुरू हुआ, तो इसमें 560 छात्र और 18 शिक्षक थे। 1943-1944 स्कूल वर्ष में 1,891 छात्र और 38 शिक्षक थे। यह वर्ष इसका अंतिम वर्ष था; स्कूल 13 फरवरी 1945 को बंद हो गया। ब्लैकटॉप रनवे के साथ एक हवाई अड्डा भी था जो चौड़ा और लंबा था। जब शिविर का विस्तार हुआ, तो हवाई अड्डे को हैनफोर्ड के पश्चिम में एक नए स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। नए हवाई अड्डे में दो रनवे थे, एक उत्तर-दक्षिण और दूसरा पूर्व-पश्चिम में संरेखित था। दोनों चौड़े थे, लेकिन उत्तर-दक्षिण रनवे लंबा था और केवल पूर्व-पश्चिम लंबा था। इसने हवाई अड्डे को एयर एक्सप्रेस शिपमेंट ले जाने वाले एयर ट्रांसपोर्ट कमांड विमान को संभालने में सक्षम बनाया। हवाई अड्डे की इमारतों में दो हैंगर और एक झोपड़ी थी, और बिजली के ईंधन पंप थे। फरवरी 1945 में निर्माण पूरा होने के साथ, शिविर की आबादी तेजी से आकार में कम हो गई। प्रशासनिक और सेवा कार्यालयों को रिचलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया। सुरक्षा और सुरक्षा कारणों से, प्रतिबंधित क्षेत्र के बाहर गैर-परिचालन कर्मियों का होना वांछनीय था, इसलिए आपातकालीन निर्माण की आवश्यकता होने पर केवल एक हजार पुरुषों के लिए एक अवशिष्ट शिविर छोड़ते हुए, हैनफोर्ड निर्माण शिविर को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। एरिया इंजीनियर के कार्यालय ने पुनः उपयोग के लिए सभी विद्युत और यांत्रिक उपकरणों को हटा दिया, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स की जरूरतों के लिए अधिशेष था और इसे या तो अन्य मैनहट्टन परियोजना स्थलों पर भेज दिया गया था या निपटाया गया था। विध्वंस अनुबंध डेट्रॉइट की मोहॉक रेकिंग एंड लम्बर कंपनी को दिया गया था, जिसने सबसे कम बोली लगाई थी। विध्वंस जनवरी 1946 में शुरू हुआ और इसमें बारह महीने लगने की उम्मीद थी। अधिकतम 363 श्रमिकों को नियुक्त किया गया था। बचाए गए सामानों में लकड़ी, लकड़ी के स्टव और स्टील के पानी के पाइप, स्टील के भाप के पाइप और प्लास्टरबोर्ड शामिल हैं। 31 दिसंबर 1946 तक हैनफोर्ड निर्माण शिविर की कुल लागत थी। रिचलैंड रिचलैंड को संचालन गांव के लिए स्थल के रूप में चुना गया था। परियोजना इंजीनियरों ने बेंटन सिटी, वाशिंगटन पर भी विचार किया। यह अधिक उपयुक्त था, लेकिन शुरू में अधिग्रहित क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, और सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर संचालित गांव होना वांछनीय था। मैनहट्टन जिला इस क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता था, लेकिन पहले से ही चल रहे भूमि अधिग्रहण के विरोध को देखते हुए, उन्होंने रिचलैंड का उपयोग करने का फैसला किया, जिसे पहले से ही अधिग्रहित किया जा रहा था। रिचलैंड रिएक्टर स्थलों से लगभग स्थित था। गाँव की आबादी लगभग 250 थी, लेकिन छोटे खेतों से घिरा हुआ था, इसलिए साइट की आबादी लगभग 600 थी। रिचलैंड के नागरिकों को अपना घर खाली करने के लिए 15 नवंबर 1943 तक का समय दिया गया था। गाँव की योजना में शुरू में 6,500 लोगों के गाँव का आह्वान किया गया था, जिसे 7,500 तक बढ़ाया जा सकता है, इस धारणा के आधार पर कि 30 से 40 प्रतिशत परिचालन कर्मचारी आसपास के समुदायों में रहेंगे। उन समुदायों की संख्या को अवशोषित करने में असमर्थता जल्द ही स्पष्ट हो गई, और सितंबर 1943 में रिचलैंड का आकार 16,000 निर्धारित किया गया था। ड्यूपॉन्ट ने गाँव के निर्माण का अनुबंध निविदा के लिए रखा, और अनुबंध 16 मार्च 1943 को सबसे कम बोली लगाने वाले जी. एल्बिन पेह्रसन को दिया गया। पेहरसन ने पास्को हाई स्कूल में एक कार्यालय खोला। उन्होंने उस समय के केप कॉड और खेत-शैली के घर डिजाइन फैशन के आधार पर मानक घर डिजाइनों की एक श्रृंखला का निर्माण किया। जबकि हैनफोर्ड निर्माण शिविर में एक ग्रिड लेआउट था, रिचलैंड के आवासीय क्षेत्रों में घुमावदार सड़कें और पुल-डी-सैक्स थे। जहाँ संभव हो वहाँ मौजूदा छांव और फलों के पेड़ों को बनाए रखा गया। ओक रिज और लॉस एलामोस के विपरीत, रिचलैंड एक ऊँची तार बाड़ से घिरा नहीं था। क्योंकि यह खुला था, मथायस ने ड्यूपॉन्ट से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इसे साफ-सुथरा रखा जाए। पेहरसन ने गति और दक्षता की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन 20 वीं शताब्दी के अंत में एक मॉडल समुदाय के बारे में उनकी दृष्टि ग्रोव्स से अलग थी। उदाहरण के लिए, ग्रोव्स दुकानों में प्रदर्शन खिड़कियों का विरोध करते थे, जो उन्हें लगता था कि खिड़कियों की खरीदारी और आवेगपूर्ण खरीद को प्रोत्साहित करेंगे; वह चाहते थे कि वे सेना की चौकियों पर उपयोगी पोस्ट एक्सचेंज की तरह दिखें। इसमें, और कई अन्य चीजों में, पेहरसन ने अंततः अपना रास्ता बना लिया, क्योंकि ड्यूपॉन्ट उसका ग्राहक था, सेना नहीं। परिणाम उनकी दृष्टि और ग्रोव्स की दृष्टि के बीच एक समझौता था, हालांकि बाद वाले की तुलना में पहले वाले के करीब था। ग्रोव्स चाहते थे कि घरों को एक साथ क्लस्टर किया जाए, ताकि निवासी सुविधाओं तक पैदल जा सकें, लेकिन पेहरसन ने उन्हें विशाल लॉट दिए, इसलिए कारों और बसों की आवश्यकता थी। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की प्रारंभिक सूची में एक खरीदारी केंद्र शामिल था, लेकिन केवल दो खाद्य भंडार थे, जिनमें से प्रत्येक में खुदरा स्थान था। जैसे-जैसे शहर का आकार बढ़ता गया, पेहरसन ग्रोव्स को और अधिक दुकानों की अनुमति देने के लिए मनाने में सक्षम थे, लेकिन प्रत्येक मामले में उन्हें यह प्रदर्शित करने के लिए डेटा प्रदान करना पड़ा कि विचाराधीन प्रतिष्ठान रिचलैंड के आकार के गाँव के लिए उपयुक्त था। परिणामस्वरूप समझौता कई वर्षों तक रिचलैंड को अपर्याप्त फुटपाथ, दुकानों और दुकानों, कोई नागरिक केंद्र और बहुत संकीर्ण सड़कों के साथ बाधित कर देगा। यह आशा की गई थी कि मौजूदा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पुनः उपयोग किया जा सकता है, और उन्हें अधिग्रहण के बाद व्यापार जारी रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अधिकांश बहुत छोटे या बहुत खराब स्थिति में पाए गए थे। कई को अन्य उपयोगों में परिवर्तित कर दिया गया। अधिकांश नए वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 15 फरवरी 1945 तक पूरे हो गए थे। इसी तरह यह उम्मीद की गई थी कि मौजूदा आवासों का फिर से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कई खराब स्थिति में थे, और उनके नवीनीकरण में नए घर बनाने की तुलना में अधिक लागत आएगी। फरवरी 1945 तक, मूल आवासों में से केवल 25, जिन्हें ट्रैक्ट हाउस के रूप में जाना जाता था, अभी भी उपयोग में थे। योजना में लगभग 1,800 पूर्वनिर्मित घरों को जोड़ा गया था। उनके निर्माण के लिए जिम्मेदार कंपनी, प्रीफैब्रिकेटेड इंजीनियरिंग के पास टोलेडो, ओरेगन में अपने संयंत्र से उन्हें रिचलैंड ले जाने के लिए उपकरण नहीं थे, इसलिए उसने ऐसा करने के लिए शिकागो स्थित एक फर्म को काम पर रखा। उप-ठेकेदार ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया जिसमें कंपनी को स्थानीय चालकों को काम पर रखने की आवश्यकता थी, और इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स, जिन्होंने सुरक्षा मुद्दों का हवाला दिया। मथियास ने पूर्वनिर्मित घरों को रेल द्वारा वितरित करने की व्यवस्था की, जिसकी लागत अधिक थी। उन्होंने अप्रैल 1944 में संघ के साथ एक समझौते पर बातचीत की, लेकिन रक्षा परिवहन कार्यालय और अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग एक और मामला था, और प्रीफैब्रिकेटेड इंजीनियरिंग को एक अधिक महंगी स्थानीय फर्म को काम पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब तक मई 1944 में पूर्वनिर्मित घरों में से अंतिम का आदेश दिया गया था, तब तक अधिकांश उपलब्ध स्थल चले गए थे, और पूर्वनिर्मित घरों को रिचलैंड के पश्चिमी हिस्से में एक साथ क्लस्टर किया गया था। युद्ध के समय में संपत्ति को स्थानांतरित करने के लिए एक हटाने वाले को काम पर रखना मुश्किल था, पूर्वनिर्मित घरों सहित आवासों को बुनियादी सामान प्रदान किया गया था, जिसमें एक रेफ्रिजरेटर, एक विद्युत चूल्हा और एक विद्युत गर्म पानी प्रणाली शामिल थी। निवासियों ने घर के आकार और प्रकार के आधार पर 80 डॉलर तक के मासिक किराए का भुगतान किया। घरों के अलावा, पुरुषों के लिए आठ और महिलाओं के लिए सत्रह छात्रावास थे। पहले उन्नीस में एकल और दोहरे कमरे थे, लेकिन अंतिम छह में केवल दोहरे कमरे थे। इनमें 1,000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। छात्रावास के निवासियों ने प्रति माह $22.50 तक का भुगतान किया। आवास कार्य कर्मचारी के पद पर आधारित थे। उस समय तीन-शयनकक्ष वाले घरों को एक विलासिता माना जाता था, और ग्रोव्स दो-शयनकक्ष वाले घर चाहते थे; लेकिन ड्यूपॉन्ट ने तर्क दिया कि एक चौथाई कर्मचारी प्रशासक या तकनीकी कर्मचारी होंगे, जो बड़े घरों की गारंटी देते हैं। वह एक निश्चित मूल्य के घरों को एक साथ इकट्ठा करने के विचार से स्तब्ध थे, ताकि एक निश्चित रैंक के कर्मचारी एक ही पड़ोस में रह सकें। ग्रोव्स के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक वर्ग का एक स्पष्ट दावा था, लेकिन ड्यूपॉन्ट का अपना रास्ता था, और नदी के किनारे सबसे वांछनीय स्थानों पर सबसे अच्छे घर बनाए गए थे। जनवरी 1944 में परिचालन कर्मियों के आने के बाद रिचलैंड की आबादी में शानदार वृद्धि हुई, जो वर्ष के मध्य में 17,000 के शिखर पर पहुंच गई जब निर्माण और स्टार्टअप ओवरलैप हो गए। वर्ष के अंत तक निर्माण श्रमिकों के जाने के बाद यह घटकर 15,000 रह गया। अधिग्रहण से पहले रिचलैंड में 320 छात्रों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय और 100 छात्रों के लिए एक उच्च विद्यालय था। 16 मार्च 1943 को एक अतिरिक्त 16 कमरों वाला प्राथमिक विद्यालय अधिकृत किया गया, फिर एक तीसरा और एक चौथा। मूल हाई स्कूल का उपयोग 1943-1944 स्कूल वर्ष में किया गया था, लेकिन यह बहुत छोटा पाया गया। जुलाई 1943 में एक नया अधिकृत किया गया और 1944 में इसका विस्तार किया गया। चार प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालय में 1,900 छात्रों के लिए सुविधाएं थीं। पैसिफिक पावर एंड लाइट कंपनी की 66-किलोवोल्ट लाइन से बिजली खींची गई थी। दो 5,000-किलोवाट और एक 10,000-किलोवाट सबस्टेशन का निर्माण किया गया था। रिचलैंड के मध्य भाग में स्ट्रीट लाइटें थीं लेकिन बाहरी हिस्सों में केवल चौराहों पर रोशनी की व्यवस्था की गई थी। सड़कों को डामर से बंधे मकाडम से पक्का किया गया था। प्रतिदिन संभालने के लिए एक सीवेज उपचार संयंत्र बनाया गया था; इसकी क्षमता को दोगुना करना पड़ा। पानी कुओं से खींचा जाता था (कोलंबिया नदी से पंप करने के बजाय) और एक जलाशय में डाला जाता था। जब जल स्तर गिरना शुरू हुआ, तो रिचलैंड के आसपास के खेतों को बनाए रखने के लिए सिंचाई प्रणाली से पानी भर गया। 31 दिसंबर 1946 तक रिचलैंड गाँव की कुल लागत थी। मैनहट्टन जिला और ड्यूपॉन्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका रोजगार सेवा और युद्ध मानव शक्ति आयोग की मदद से एक निर्माण कार्यबल की भर्ती के बारे में निर्धारित किया। ड्यूपॉन्ट ने श्रमिकों के लिए एक अनिर्दिष्ट "युद्ध निर्माण परियोजना" के लिए विज्ञापन दिया, जिसमें "आकर्षक वेतनमान" की पेशकश की गई। दैनिक दरें अन्य जगहों की तुलना में अधिक थींः हैनफोर्ड में अकुशल मजदूरों ने औसतन $8 प्रति दिन कमाया () जब देश में अन्य जगहों पर $3 से $4 सामान्य था; कुशल पाइप फिटर और बिजली मिस्त्री प्रति दिन $15 कमाते थे जब $10 सामान्य था। 1943 और 1946 के बीच, भर्तीकर्ताओं ने 2,62,040 लोगों का साक्षात्कार लिया और उनमें से 94,307 को काम पर रखा। हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स में उच्च मानक थे। वेल्डर के रूप में काम पर रखे गए लोगों को पंद्रह साल पहले के कार्य रिकॉर्ड और नौकरी के संदर्भ प्रस्तुत करने होते थे और फिर एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती थी जिसमें 80 प्रतिशत आवेदक समाप्त हो जाते थे। दोषपूर्ण वेल्ड को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि एक बार रिएक्टर चालू हो जाने के बाद, उनके वेल्डेड जोड़ दुर्गम हो गए थे। 21 जून 1944 को निर्माण कार्यबल 45,096 के शिखर पर पहुंच गया। लगभग तेरह प्रतिशत महिलाएँ थीं, और 16.45 प्रतिशत गैर-श्वेत थीं। अफ्रीकी-अमेरिकी अलग-अलग क्वार्टरों में रहते थे, उनके अपने भोजनालय और मनोरंजन क्षेत्र थे, और उन्हें गोरे श्रमिकों की तुलना में कम भुगतान किया जाता था। हालाँकि ड्यूपॉन्ट ने कुछ निर्माण श्रमिकों को काम पर रखने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन उनका संचालन कर्मियों के रूप में उन्हें काम पर रखने का कोई इरादा नहीं था। ये सभी श्रमिक गोरे थे और अधिकांश प्रोटेस्टेंट थे। सभी 1,532 संचालन कर्मियों ने पहले ड्यूपॉन्ट के लिए काम नहीं किया था, लेकिन अधिकांश कोलोराडो, इलिनोइस, टेनेसी और यूटा में ड्यूपॉन्ट आयुध संयंत्रों से आए थे, जहां 1943 के दौरान उत्पादन को कम कर दिया गया था या रोक दिया गया था। कुछ को ओक रिज या धातुकर्म प्रयोगशाला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया था। आधे से अधिक 38 की अधिकतम मसौदा आयु से अधिक थे, और निर्माण कार्यबल में 18 से 26 वर्ष की आयु के 3,705 पुरुषों में से तीन-चौथाई को चयनात्मक सेवा प्रणाली द्वारा 4-एफ के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और सेवा करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे सेना के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करते थे। मैनहट्टन जिले ने प्रमुख कर्मियों के लिए छूट के लिए स्थानीय मसौदा बोर्डों के साथ भी व्यवस्था की। क्षेत्र अभियंता कार्यालय के चयनात्मक सेवा अनुभाग ने छूट के लिए 14,701 अनुरोधों को संभाला और 50 प्रतिशत को मंजूरी दी गई। इन्हें मथायस द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के साथ मसौदा बोर्ड को भेजा गया था। श्रमिकों की भर्ती एक समस्या थी; उन्हें बनाए रखना दूसरी समस्या थी। कारोबार एक गंभीर समस्या थी। ग्रोव्स बाहर निकलने के साक्षात्कार को अनिवार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से चिंतित थे। इनसे पता चला कि असंतोष के मुख्य कारण अलग-थलग जगह, खराब काम करने की स्थिति और यह भावना थी कि काम युद्ध के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, जो मैनहट्टन परियोजना के आसपास की गोपनीयता का एक परिणाम था। श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए, मथायस ने साढ़े पाँच दिन और फिर छह दिन का कार्य सप्ताह स्थापित किया। मजदूर दिन में दस घंटे काम करते थे। निर्माण कार्यबल के बीच अनुपस्थिति के खिलाफ आठ सप्ताह के अभियान ने अनुपस्थिति की दर को नवंबर 1943 में 9.8 प्रतिशत से घटाकर सितंबर 1944 में 5.3 प्रतिशत कर दिया। कुछ कौशलों की बहुत मांग थी। एक था पाइप फिटिंग; रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती थी, और रासायनिक पृथक्करण संयंत्र पाइप में सामग्री को एक चरण से दूसरे चरण में ले जाते थे। काम उच्चतम गुणवत्ता का होना चाहिए था, क्योंकि एक बार रेडियोधर्मी पदार्थ पेश किए जाने के बाद, पाइपों की मरम्मत करना बहुत खतरनाक होगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लंबर्स एंड पाइपफिटर्स के साथ व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई अध्याय हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स के लिए बीस या अधिक पाइपफिटर्स उपलब्ध करा सकता है, तो वायु परिवहन कमान उन्हें उनके गृह राज्य से उड़ाएगी। अगस्त 1944 में मैनहट्टन जिले ने परियोजना पर काम करने के लिए सेना से 198 कुशल पाइप फिटरों को छुट्टी देने की व्यवस्था की। स्टिमसन ने निर्दिष्ट किया कि वे सीमित सेवा वाले कर्मी हैं जो विदेशी सेवा के लिए योग्य नहीं हैं। उन्हें भंडार में स्थानांतरित कर दिया गया और पाइप उप-ठेकेदार द्वारा नागरिक के रूप में ले जाया गया। उनमें से पहला 1 सितंबर को हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स पहुंचा। एक दुर्घटना के बाद जिसमें एक टैंक को क्रेन से गिराए जाने पर सात श्रमिकों की मौत हो गई, संघ ने स्थानीय प्रतिनिधित्व की मांग की। ग्रोव्स ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन मथायस संघ की ओर से संघ का बकाया वसूलने के लिए सहमत हो गए। यह श्रमिकों को हड़ताल करने से नहीं रोक पाया, और जंगली बिल्ली हड़तालों और ठहरावों की एक श्रृंखला थी। फिर भी, हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स का औद्योगिक संबंध रिकॉर्ड अच्छा था। दिसंबर 1943 और दिसंबर 1946 के बीच निर्माण कार्यबल द्वारा काम किए गए मानव-घंटों में से 15,060 मानव-घंटे (0.011 प्रतिशत) ठहराव के कारण खो गए थे, और इनमें से 205 प्रबंधन के साथ विवाद थे; अन्य 14,855 मानव-घंटे अधिकार क्षेत्र के विवादों के कारण खो गए थे। श्रम का एक अन्य स्रोत कैदी थे। मैनहट्टन जिले ने मैकनील द्वीप जेल से कैदियों द्वारा कटाई की जाने वाली फसलों के लिए संघीय जेल उद्योगों के साथ व्यवस्था की। अधिकांश ईमानदार विरोध करने वाले थे। उनके लिए 300 की क्षमता वाला एक विशेष शिविर स्थापित किया गया था, और युद्ध के दौरान यह लगभग हमेशा भरा रहता था। उन्होंने खेतों की कटाई की, पेड़ों की कटाई की, फल उठाए, फसलों की कटाई की और सिंचाई के गड्ढों, बाड़ और कृषि संपत्ति का रखरखाव किया। कटाई की गई फसलों का उपयोग जेल के आहार के पूरक के रूप में किया जाता था, जिसमें अधिशेष बेचे जाते थे। शुरू में वे बीच में खेती करते थे, लेकिन दिसंबर 1944 से ड्यूपॉन्ट पर विकिरण संबंधी खतरों के कारण खेती के तहत क्षेत्र कम हो गया, और अक्टूबर 1946 तक यह कम हो गया था। कैदियों की संख्या गिरकर 120 हो गई, क्योंकि युद्ध के अंत में कैद किए गए ईमानदार विरोधियों की संख्या कम हो गई, और कठोर अपराधियों का उपयोग करने से अनुशासन की समस्याएं पैदा हुईं। हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स में स्वास्थ्य और सुरक्षा की स्थिति निस्संदेह खतरनाक थीः श्रमिकों को उच्च वोल्टेज, विषाक्त रसायनों और रेडियोधर्मी पदार्थों से निपटना पड़ता था। फिर भी, दिसंबर 1943 और दिसंबर 1946 के बीच, गैर-निर्माण कार्यबल द्वारा प्रति दस लाख घंटे में 0.81 दुर्घटनाओं के साथ काम किया गया था, जिसमें एक मृत्यु दर और 0.26 की गंभीरता शामिल थी, जिसे प्रति हजार घंटे में खोए गए दिनों में मापा गया था। यह उस समय उद्योग में होने वाली दुर्घटनाओं की दर से काफी कम थी। 1946 में, हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स ने 144 दिनों के लिए सीधे कार्यस्थल दुर्घटना के बिना एक पुरस्कार जीता जिसमें चोट के कारण समय की हानि शामिल थी; यह अंततः 235 दिनों के लिए एक के बिना चला गया। हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स में चिकित्सा कार्यक्रम का नेतृत्व विलियम डैगेट नॉरवुड ने किया था। उन्होंने धातुकर्म प्रयोगशाला के एक भौतिक विज्ञानी हर्बर्ट एम. पार्कर की सेवाएं प्राप्त कीं, जो स्वास्थ्य भौतिक विज्ञानी बने। नॉरवुड ने कैडलेक अस्पताल के निर्माण का निरीक्षण किया, जिसमें नागरिक कर्मचारी थे, और निर्माण श्रमिकों के बीच मस्तिष्क ज्वर के प्रकोप से निपटा, जिसके परिणामस्वरूप दो लोगों की मौत हो गई। उत्पादन सुविधाओं में श्रमिकों ने फिल्म बैज डोसीमीटर और दो छोटे आयनीकरण कक्ष पहने थे जिन्हें "पेंसिल" के रूप में जाना जाता था। पेंसिलों को पढ़ा जाता था और उनके परिणाम दैनिक आधार पर दर्ज किए जाते थे; साप्ताहिक आधार पर डोसिमीटर। रेडियोधर्मी समस्थानिकों, विशेष रूप से प्लूटोनियम का पता लगाने के लिए मूत्र के नमूने लिए गए थे। कुछ का पता चला, मात्रा तक। जनवरी और अगस्त 1944 के बीच अकेले 200 क्षेत्र में, दस लाख से अधिक पेंसिल और 170,000 डोसिमीटर संसाधित किए गए थे। सुविधाएं हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स के दिसंबर 1942 के लेआउट ने तीन रिएक्टरों और दो पृथक्करण इकाइयों के लिए प्रदान किया, जिसमें तीन और रिएक्टर और एक तीसरी पृथक्करण इकाई जोड़ने का विकल्प था। तीन रिएक्टर 100-बी, 100-डी और 100-एफ नामित तीन क्षेत्रों में व्हाइट ब्लफ्स के आसपास कोलंबिया नदी के पास स्थित होने थे। प्रत्येक किसी भी अन्य स्थापना से स्थित था। तीन पृथक्करण क्षेत्र, 200 डब्ल्यू, 200 एन और 200 ई दक्षिण में थे। दो पृथक्करण इकाइयाँ 200-डब्ल्यू पर स्थित थीं, लगभग उनके बीच, और एक 200-ई पर। एक अन्य उत्पादन स्थल था, 300, जो रिचलैंड के उत्तर में स्थित था। निर्माण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता धातु निर्माण और परीक्षण (500) क्षेत्र था, क्योंकि इसमें ऐसी सुविधाएँ थीं जिनके बिना अन्य काम नहीं कर सकते थे। इसकी 41 स्थायी इमारतों और 19 सुविधाओं में निर्माण और संचालन में उपयोग की जाने वाली परीक्षण सामग्री और रिएक्टरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले यूरेनियम ईंधन तत्वों के निर्माण के लिए शामिल थे। हालांकि इसकी केवल तीन या चार इमारतों की तत्काल आवश्यकता थी। समय सीमा को पूरा करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स का कार्य नवीन था, और इस पर आकर्षित करने के लिए बहुत कम पिछला अनुभव था। निर्माण प्रक्रिया के दौरान योजनाएं परिवर्तन के अधीन थीं क्योंकि अधिक सीखा गया था। यह विशेष रूप से प्रयोगशाला परीक्षण क्षेत्रों के लिए सच था। यूरेनियम लगभग व्यास और लंबे बिलेट के रूप में हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स में आया। धातु निर्माण और परीक्षण (500) क्षेत्र में उन्हें एक निष्क्रिय आर्गन गैस वातावरण के साथ एक भट्टी में गर्म किया जाता था, और व्यास में छड़ बनाने के लिए एक हाइड्रोलिक प्रेस के माध्यम से एक डाई के माध्यम से बाहर निकाला जाता था। फिर उन्हें पानी में बुझा दिया गया और गैस पॉकेट या यूरेनियम और हाइड्रोजन के यौगिकों के गठन को रोकने के लिए एक आर्गन वातावरण में फिर से गर्म किया गया। छड़ को सीधा किया जाता था और खराद के साथ टुकड़ों में मशीन किया जाता था, जिसे व्यास और लंबे में "स्लग" के रूप में जाना जाता था। तीन रिएक्टरों के प्रारंभिक चार्ज के लिए बीस हजार से अधिक बिलेट की आवश्यकता थी, और प्रत्येक महीने दो हजार से अधिक की आवश्यकता थी। यह अगला कदम था जो सबसे अधिक समस्याओं का कारण बना। यूरेनियम को ठंडे पानी द्वारा क्षरण से और ठंडे पानी को रेडियोधर्मी विखंडन उत्पादों द्वारा संदूषण से बचाया जाना था। आदर्श डिब्बाबंद पदार्थ में पानी द्वारा क्षरण के लिए उच्च प्रतिरोध, न्यूट्रॉन को अवशोषित करने की कम क्षमता और ठंडे पानी में गर्मी संचारित करने में सक्षम था। इसने सामग्री के चयन को एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-सिलिकॉन मिश्र धातु तक सीमित कर दिया। यूरेनियम पानी के साथ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील था, इसलिए कैन को जलरोधक होना पड़ता था। वास्तव में, गैसीय विखंडन उत्पादों को बचने से रोकने के लिए इसे वायुरोधी होना पड़ता था। और यह मजबूत होना चाहिए था, क्योंकि एक फटने से न केवल विखंडन उत्पाद निकलेंगे, यह रिएक्टर में जाम कर सकता है, ठंडे पानी के प्रवाह को रोक सकता है, और रिएक्टर को पूरी तरह से बंद करने के लिए मजबूर कर सकता है। ड्यूपॉन्ट ने हैनफोर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स में समस्या की जांच की, जबकि मेटलर्जिकल प्रयोगशाला ने शिकागो में इसका अध्ययन किया। यूरेनियम इतना प्रतिक्रियाशील था कि ऑक्सीकरण हुआ चाहे डिब्बाबंदी प्रक्रिया कितनी भी जल्दी लागू की गई हो। कई तकनीकों को बिना सफलता के आजमाया गया, क्योंकि वे आवश्यक सटीक फिट प्राप्त करने में विफल रहे। यदि कोई डिब्बाबंदी प्रक्रिया नहीं पाई जा सकती थी, तो बिना बंधे स्लग के लिए एक अनुबंध दिया गया था, लेकिन यह अनावश्यक था। एक शाम ड्यूपॉन्ट के रेमंड ग्रिल्स और उनके सहायक एड स्मिथ ने पिघले हुए टांके के स्नान में डिब्बाबंदी ऑपरेशन करने की कोशिश की, जिससे ऑक्सीजन दूर रह गई। उन्होंने पाया कि इससे स्लग का एक समान हीटिंग हुआ, और एल्यूमीनियम कैन का एक आरामदायक फिट, हालांकि गर्मी ने उसमें एक छेद को पिघला दिया। तकनीक में इसलिए स्लग को डुबाना शामिल था, पहले 50-50 तांबे-टिन मिश्र धातु के पिघले हुए स्नान में, फिर एल्यूमीनियम-सिलिकॉन मिश्र धातु में से एक में। एल्यूमीनियम के डिब्बे को गर्म किया जाता था और रासायनिक रूप से साफ किया जाता था, और एक सुरक्षात्मक स्टील की बाजू में रखा जाता था, और फिर एक प्रेस में, थोड़ी मात्रा में पिघले हुए एल्यूमीनियम-सिलिकॉन मिश्र धातु के साथ। गर्म स्लग और एल्यूमीनियम कैप को फिर ऊंचे तापमान पर डिब्बे में दबाया जाता था, जिससे अधिकांश पिघले हुए एल्यूमीनियम-सिलिकॉन मिश्र धातु को विस्थापित किया जाता था, लेकिन किसी भी रिक्त स्थान को भरने के लिए पर्याप्त छोड़ दिया जाता था। टोपी को फिर एक आर्गन वातावरण में कैन पर चाप वेल्डिंग किया गया था। स्लग का उत्पादन जून 1944 में शुरू हुआ और सितंबर तक पहले रिएक्टर को लोड करना शुरू करने के लिए पर्याप्त डिब्बाबंद स्लग जमा हो गए थे। अगस्त 1944 में, तांबे-टिन मिश्र धातु के तापमान को कम करके प्रक्रिया में सुधार किया गया था। इससे स्वीकार्य डिब्बाबंद स्लग की संख्या कुछ प्रतिशत से बढ़कर 75 प्रतिशत से अधिक हो गई। सितंबर में, हाइड्रोलिक प्रेस को एक प्रक्रिया के पक्ष में छोड़ दिया गया था जिसमें स्लग, कैन और टॉप को टांके के स्नान में मैन्युअल रूप से इकट्ठा किया गया था। इससे स्वीकार्य डिब्बाबंद स्लग की संख्या नब्बे प्रतिशत से अधिक हो गई। डिब्बाबंद स्लग का वार्प या दोषों के लिए नेत्रहीन निरीक्षण किया गया था। इसके बाद उनका फ्रॉस्ट टेस्ट किया गया। इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ स्लग को साफ करना और सतह पर एक चिकनी सफेद परत बनाने के लिए एसिनाफेथीन के लगभग संतृप्त घोल के साथ छिड़काव करना शामिल था। यदि कोई दोष था, तो प्रेरित गर्मी एसीनाफेथीन के पिघलने के बिंदु से ऊपर थी और यह दोष के बिंदु पर पिघल गई। स्लग का तब चालीस घंटे तक भाप के संपर्क में रहकर परीक्षण किया जाता था। प्रत्येक 2,000 परीक्षणों के लिए एक से कम दोषपूर्ण स्लग पाया गया। जो दोषपूर्ण पाए गए, उनके कोटिंग्स को कास्टिक सोडा और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण का उपयोग करके भंग कर दिया गया, इसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में विसर्जन किया गया और नाइट्रिक एसिड के साथ अंतिम धोया गया। रिएक्टरों पर विकिरण निर्माण कार्य तब तक शुरू नहीं हो सका जब तक कि विल्मिंगटन ने योजनाओं को जारी नहीं किया, जो 4 अक्टूबर 1943 तक नहीं हुआ, लेकिन इंजीनियरों को पता था कि उन्हें पानी से ठंडा किया जाना है और 250 मेगावाट पर चलाया जाना है। इसलिए 27 अगस्त को 100-बी क्षेत्र में शीतलन जल सुविधाओं का निर्माण शुरू हुआ। रिएक्टर आमतौर पर सुरक्षा के लिए और उच्च तापमान पर एल्यूमीनियम के क्षरण के कारण पानी के क्वथनांक से काफी नीचे चलते हैं। नब्बे-चार प्रतिशत गर्मी डिब्बाबंद स्लग में थी, बाकी अधिकांश ग्रेफाइट मॉडरेटर में थी। यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक रिएक्टर की आवश्यकता होगी और तीन अलग-अलग क्षेत्रों के लिए उनके बीच एक और रिएक्टर की आवश्यकता होगी। यह आम तौर पर दस लाख लोगों के शहर के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि, हालांकि रिएक्टर को ढाई सेकंड में बंद किया जा सकता है, यह विखंडन उत्पादों के क्षय के कारण पूर्ण-शक्ति गर्मी का लगभग पांचवां हिस्सा उत्पन्न करना जारी रखेगा, जो धीरे-धीरे कम हो जाएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि पानी का प्रवाह बंद न हो। इस कारण से, कुल क्षमता वाले चालीस पंप स्थापित किए गए थे। यदि बिजली विफल हो जाती है, तो भाप पंप स्वचालित रूप से बंद हो जाते हैं और व्यवस्थित रूप से बंद करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त समय तक पूरी क्षमता पर पानी देना जारी रखते हैं। भूजल के उपयोग पर विचार किया गया, जिससे निस्पंदन संयंत्रों के निर्माण की लागत बचेगी, लेकिन परीक्षणों से संकेत मिला कि एक रिएक्टर के लिए भी आपूर्ति अपर्याप्त थी। इसलिए कोलंबिया नदी से पानी निकालना पड़ता था। मछलियों की सुरक्षा के लिए पानी के सेवन की योजना बनाई गई थी। पानी से शैवाल, ठोस, गैसों और घुलनशील खनिजों को हटाने के लिए सुविधाएं प्रदान करनी पड़ीं। गर्मियों में, पानी बहुत गर्म होता था, इसलिए प्रशीतन की आवश्यकता होती थी। समय बचाने के लिए, इसे बनाए जाने वाले पहले रिएक्टर, बी रिएक्टर से हटा दिया गया था, जो शुरू में सर्दियों के महीनों के दौरान काम करता था जब पानी को प्रशीतन की आवश्यकता नहीं होती थी। हीलियम को रिएक्टरों के माध्यम से एक अतिरिक्त गैर-न्यूट्रॉन अवशोषक शीतलक और रिएक्टर के कुछ हिस्सों में तापमान के अंतर को कम करने का एक साधन प्रदान करने के लिए प्रसारित किया गया था। सिलिका जेल का उपयोग करके हीलियम से नमी को हटा दिया गया और अशुद्धियों को लकड़ी के कोयले के फिल्टर के माध्यम से हटा दिया गया। यह फर्श में एक नली के माध्यम से रिएक्टर में प्रवेश करता है और सामने की ओर एक क्षैतिज कई गुना के माध्यम से रिएक्टर से गुजरता है, अंततः पीछे की ओर एक क्षैतिज कई गुना के माध्यम से एकत्र किया जाता है। 1 फरवरी 1944 को, रिएक्टर भवन के मोटे कंक्रीट के फर्श को डालने के साथ, श्रमिकों ने रिएक्टर को ही इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कारीगर कास्ट-आयरन ब्लॉक सेट करते हैं जो थर्मल शील्ड बनाते हैं, और 726 लैमिनेटेड स्टील और मेसनाइट ब्लॉक, प्रत्येक का वजन जो सामने (चार्ज) और पीछे (निर्वहन) पर जैविक ढाल बनाता है। इस्पात गामा किरणों को अवशोषित करता है और संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। हाइड्रोजन से भरपूर होने के कारण लकड़ी गामा किरणों और न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। स्टील मोटी चादरों में और मेसनाइट मोटी चादरों में आता था। प्रत्येक दीवार में स्टील और मेसोनाइट का इस्तेमाल किया गया था। स्टील और मेसनाइट की जैविक ढाल का उपयोग किया जाता है। थर्मल शील्ड ने भी विकिरण को अवशोषित किया, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य न्यूट्रॉन बमबारी के तहत कंक्रीट के सामने के हिस्से को विघटित होने से रोकना था। इसमें 15,000 कास्ट-आयरन ब्लॉक शामिल थे, और इसे ग्रेफाइट और जैविक ढाल के बीच रखा गया था। इसके बाद लोहे का आधार बिछाया गया। रिएक्टर को पूरी तरह से घेरने और इसे वायुरोधी बनाने के लिए इसे सामने, पीछे और किनारों के समान वर्गों में वेल्डेड किया जाएगा। ऊपर, नीचे, आगे और पीछे के चेहरे मोटे थे, और किनारों के चेहरे मोटे थे। सामने और पीछे के चेहरों में एल्यूमीनियम ट्यूबों के लिए 2004 के छेद थे। धातुकर्म प्रयोगशाला के मूल डिजाइन में चेहरे के बीच में एक वृत्त में व्यवस्थित 1,500 नलिकाएँ थीं। ड्यूपॉन्ट के जॉर्ज ग्रेव्स ने इसे कोनों के साथ-साथ सुरक्षा के एक कारक को भरने के लिए बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप 2,004 छेद हो गए। ऊर्ध्वाधर नियंत्रण छड़ के लिए शीर्ष में 29 छेद थे, और क्षैतिज नियंत्रण छड़ के लिए किनारों में नौ थे। सामने और निर्वहन चेहरों में शीतलन जल पाइपों के लिए 208 छेद भी थे। सामने की ओर एक लिफ्ट शुल्क लगाने के लिए एक मशीन का समर्थन करती थी। थर्मल शील्ड में निकट सहिष्णुता थीः आधार को सटीकता के लिए मशीनीकृत किया जाना था, और ± के कंक्रीट में ग्राउटिंग के बाद एक समतलता होनी थी। आधार 19 मई को पूरा हो गया था। फिर ग्रेफाइट आया। यह निर्माता से एक वर्गाकार क्रॉस सेक्शन के साथ लंबे ब्लॉकों में आया था। क्लिंटन इंजीनियर वर्क्स में एक्स-10 ग्रेफाइट रिएक्टर के साथ अनुभव के आधार पर, ब्लॉकों को साइट पर पूरा किया गया था। इसके लिए एक असेंबली-लाइन प्रक्रिया का उपयोग किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक को सावधानीपूर्वक साफ और क्रमांकित किया गया था। सटीकता और सफाई पर जोर दिया गया; श्रमिकों ने विशेष वर्दी पहनी और दस्ताने वाले हाथों से ग्रेफाइट ब्लॉक रखे। गंदगी और धूल को हटाने के लिए प्रत्येक परत को खाली कर दिया गया था। अंतिम खंड 11 जून को बिछाया गया था, और शीर्ष ढाल स्थापित की गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि आगे-पीछे, ऊपर-पीछे ग्रेफाइट का ढेर लगा हुआ था। रिएक्टरों में कोई चलने वाले हिस्से नहीं थे; केवल पंपों की आवाज़ें थीं। 13 सितंबर 1944 को बी रिएक्टर की शुरुआत के लिए कॉम्पटन, फर्मी, ग्रीनवॉल्ट, मथायस, विलियम्स और विल्मिंगटन और मेटलर्जिकल प्रयोगशाला के कर्मचारी मौजूद थे। उस दिन संचालन विभाग ने निर्माण विभाग से 100-बी क्षेत्र की जिम्मेदारी स्वीकार की, जिसमें कुछ छोटे काम भी शामिल थे जो अधूरे थे। फर्मी ने 17:43 पर पहला स्लग डाला। 15 सितंबर को 02:30 पर रिएक्टर (ड्राई क्रिटिकल) में बिना ठंडे पानी के 400 ट्यूबों के साथ एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हुई। पाइपों के माध्यम से बहने वाले पानी के साथ, 18 सितंबर को 834 ट्यूबों को लोड करके 17:30 पर गीला महत्वपूर्ण प्राप्त किया गया था। 26 सितंबर को 22:48 पर लो पावर मोड में उत्पादन कार्य शुरू हुआ। बिजली को 9 मेगावाट तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन एक घंटे के बाद ऑपरेटरों ने देखा कि बिजली कम होने लगी थी और 27 सितंबर को 18:30 तक रिएक्टर पूरी तरह से बंद हो गया था। अगली सुबह रिएक्टर अचानक शुरू हो गया, लेकिन बिजली का स्तर बढ़ने पर यह फिर से बंद हो गया। इस संभावना की जांच की गई कि पानी में शीतलक रिसाव या दूषित पदार्थ था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद संदेह हुआ कि एक अज्ञात न्यूट्रॉन जहर एक विखंडन उत्पाद के रूप में उत्पन्न हो रहा है। कॉम्पटन ने वाल्टर ज़िन को आर्गोन में शिकागो पाइल-3 रिएक्टर और रिचर्ड एल. डोआन को क्लिंटन इंजीनियर वर्क्स में एक्स-10 ग्रेफाइट रिएक्टर के साथ जांच करने के लिए सबूत खोजने के लिए कहा। ज़िन को सबूत मिले। फर्मी और ग्रीनवॉल्ट ने स्वतंत्र रूप से निर्धारित किया कि अपराधी ज़ेनॉन-135 था। हालाँकि इसके न्यूट्रॉन-अवशोषित करने वाले गुण पहले से ज्ञात किसी भी समस्थानिक की तुलना में 70 गुना अधिक थे, लेकिन एक न्यूट्रॉन जहर बनने की संभावना पर विचार किया गया था। यह गणना की गई थी कि रिएक्टर 1,000 ट्यूबों के साथ 14 मेगावाट, 1,600 ट्यूबों के साथ 94 मेगावाट और 2,004 ट्यूबों के साथ 216 मेगावाट पर काम कर सकता है। यह अतिरिक्त नलिकाओं के लाभ को प्रदर्शित करता है। इससे यह भी मदद मिली कि रिएक्टर में केवल तीन के बजाय नौ नियंत्रण छड़ें थीं, जो अतिरिक्त ईंधन के साथ एक व्यवस्थित रूप से बंद करने की अनुमति देती थीं। पृथक्करण उत्पादन प्रक्रिया में अगला चरण विकिरणशील स्लग में प्लूटोनियम को यूरेनियम और विखंडन उत्पादों से अलग करना था। पृथक्करण संयंत्रों में एक पृथक्करण भवन था, जहाँ पृथक्करण किया जाएगा; रेडियोधर्मी गैसों के निपटान के लिए एक वेंटिलेशन भवन; और ठोस और तरल कचरे के निपटान के लिए एक अपशिष्ट भंडारण क्षेत्र। मूल योजना में आठ पृथक्करण संयंत्र होने थे, लेकिन क्लिंटन इंजीनियर वर्क्स में पायलट संयंत्र में प्राप्त अनुभव के परिणामस्वरूप इसे घटाकर चार कर दिया गया और फिर, 1944 की गर्मियों में, तीनः 200-डब्ल्यू पर टी और यू संयंत्र और 200-ई पर बी संयंत्र। निर्माण के लिए प्राथमिकता 300 और 100 क्षेत्रों में सुविधाओं को दी गई थी, क्योंकि उनकी पहले आवश्यकता होगी, और सभी क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए अपर्याप्त कुशल श्रम था। जनवरी 1944 तक 200 क्षेत्रों पर बहुत कम काम किया गया था। हालांकि निर्माण 26 जून 1943 को शुरू हुआ था, 200-डब्ल्यू पर काम वर्ष के अंत तक केवल तीन प्रतिशत पूरा हुआ था। विभाजन भवन, 221-टी, का निर्माण भी महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे कि स्टेनलेस स्टील पाइप और 10-टन क्रेन की डिलीवरी में देरी से प्रभावित हुआ था। देर से डिजाइन में भी कुछ बदलाव किए गए। 1944 के मध्य में गति बढ़ी, और 100-डब्ल्यू दिसंबर में पूरा हुआ। 2 अगस्त 1943 को 100-ई क्षेत्र में जमीन को तोड़ दिया गया था, लेकिन अप्रैल 1944 के अंत में काम केवल छह प्रतिशत पूरा हुआ था। यह फरवरी 1945 में पूरा हुआ था। ग्राउंड को 17 नवंबर 1943 को 200-एन पर तोड़ा गया था, और नवंबर 1944 में पूरा किया गया था। टी संयंत्र ने 26 दिसंबर 1944 को विकिरणित स्लग का प्रसंस्करण शुरू किया; बी संयंत्र ने 13 अप्रैल 1945 को इसका अनुसरण किया। यू संयंत्र ने कभी ऐसा नहीं किया, और इसका उपयोग एक प्रशिक्षण सुविधा के रूप में किया जाता था। प्रत्येक डिब्बाबंद स्लग में प्लूटोनियम की मात्रा रिएक्टर में बिताए गए समय, रिएक्टर में स्थिति और रिएक्टर के शक्ति स्तर पर निर्भर थी। प्रत्येक रिएक्टर में 70,000 स्लग में से प्रत्येक का इतिहास दर्ज किया गया और एक स्वचालित सूचकांक कार्ड मशीन के साथ ट्रैक किया गया। ट्यूबों को चुनिंदा रूप से छोड़ा जा सकता है। निर्वहन को पुनर्भरण के साथ एक साथ प्रभावित किया गया थाः जैसे ही नए स्लग ट्यूब में डाले गए थे, विकिरणित स्लग निर्वहन पक्ष से एक नियोप्रीन गद्दे पर गिर गए और फिर पानी से भरे निर्वहन भंडारण बेसिन में लुढ़क गए। ऊपर के कार्य क्षेत्र को विकिरण से बचाने के लिए पानी काफी गहरा था। स्लग को हाथ से लंबी चिमटियों के साथ क्रमबद्ध किया जाता था और एक ऊपरी मोनोरेल प्रणाली से निलंबित बाल्टियों में रखा जाता था। बाल्टियों को तौला गया, सीसा-पंक्तिबद्ध पानी-ठंडा डिब्बों में रखा गया और रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित एक विशेष रेलरोड कार पर अंतराल भंडारण (200-एन) क्षेत्र में ले जाया गया। प्रत्येक टैंक कार में दो डिब्बे होते थे। यहाँ, उन्हें पानी के नीचे संग्रहीत किया गया था ताकि अल्पकालिक लेकिन अत्यधिक रेडियोधर्मी विखंडन उत्पादों को क्षय होने दिया जा सके। अलग-अलग इमारतें विशाल खिड़की रहित कंक्रीट संरचनाएँ थीं, लंबी, ऊँची और चौड़ी, कंक्रीट की मोटी दीवारों के साथ। अंदर, इमारतें घाटी और दीर्घाएँ थीं। दीर्घाओं में पाइप और उपकरण थे। घाटी को टी संयंत्र में 22 खंडों और बी संयंत्र में 20 खंडों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक खंड में दो ठोस कक्ष थे। खंड 1,2 और 20 को छोड़कर, जो लंबे थे, खंड लंबे थे। अधिकांश कक्ष वर्गाकार और गहरे थे, और मोटे कंक्रीट ब्लॉकों द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए थे। वस्तुओं को एक लंबी ऊपरी क्रेन के साथ ले जाया जा सकता है। एक बार जब घाटियों ने विकिरणित स्लग को संसाधित करना शुरू कर दिया, तो मशीनरी इतनी रेडियोधर्मी हो जाएगी कि मनुष्यों के लिए इसके संपर्क में आना कभी भी असुरक्षित होगा। इंजीनियरों को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किसी भी घटक के प्रतिस्थापन की अनुमति देने के लिए तरीके तैयार करने थे। वे एक मॉड्यूलर सेल अवधारणा के साथ आए, जिसने प्रमुख घटकों को हटाने और एक भारी परिरक्षित ओवरहेड क्रेन में बैठे ऑपरेटर द्वारा प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी। पेरिस्कोप और क्लोज-सर्किट टेलीविजन ने क्रेन ऑपरेटर को प्रक्रिया का बेहतर दृश्य दिया। यह पाया गया कि विकिरण ने पेरिस्कोप के कांच के लेंस को काला कर दिया, इसलिए इसके बजाय प्लास्टिक का उपयोग किया गया। संचालक आम तौर पर बंद परिपथ टेलीविजन की तुलना में शिकागो में धातुकर्म प्रयोगशाला और ड्यूपॉन्ट द्वारा डिजाइन किए गए और विलमिंगटन में ड्यूपॉन्ट द्वारा निर्मित पेरिस्कोप को पसंद करते थे, क्योंकि ड्यूपॉन्ट की चित्र गुणवत्ता खराब थी। पृथक्करण संयंत्रों के प्रबंधक रेमंड जेनेरॉक्स ने संचालकों से रिमोट कंट्रोल द्वारा सभी उपकरणों को इकट्ठा करने के लिए कहा जैसे कि क्षेत्र पहले से ही रेडियोधर्मी था। रासायनिक प्रसंस्करण चरणों की एक श्रृंखला ने प्लूटोनियम को शेष यूरेनियम और विखंडन अपशिष्ट उत्पादों से अलग कर दिया। स्लग को एक विलायक में फेंक दिया जाता था, जिसे सोडियम नाइट्रेट के घोल से ढक दिया जाता था और एक उबाल में लाया जाता था, जिसके बाद सोडियम हाइड्रॉक्साइड को धीरे-धीरे जोड़ा जाता था। अपशिष्ट को हटाने और स्लग को धोने के बाद, उन्हें भंग करने के लिए नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता था। बिस्मथ नाइट्रेट और फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ा गया, जिससे बिस्मथ फॉस्फेट का उत्पादन हुआ, जो प्लूटोनियम को अपने साथ ले जा रहा था। अवक्षेप को एक अपकेंद्रण के साथ घोल से हटा दिया गया और तरल को अपशिष्ट के रूप में छोड़ दिया गया। इससे गामा विकिरण में 90 प्रतिशत की कमी आई। अवक्षेप को एक अन्य टंकी में रखा गया और नाइट्रिक एसिड में घोल दिया गया। प्लूटोनियम के ऑक्सीकरण के लिए सोडियम बिस्मूथेट या पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया गया था। बिस्मथ फॉस्फेट अवक्षेपित हुआ और प्लूटोनियम विलयन में छोड़ दिया गया। यह कदम फिर से उठाया गया। प्लूटोनियम-वाहक घोल में अब मूल गामा विकिरण का 100,000वां हिस्सा था। इसे 221 इमारतों से भूमिगत पाइपों के माध्यम से 224 बल्क रिडक्शन इमारतों में स्थानांतरित किया गया था। ये 221 इमारतों के पीछे स्थित ऊँची, तीन मंजिला कंक्रीट की संरचनाएँ थीं। फॉस्फोरिक एसिड मिलाया गया, और बिस्मथ फॉस्फेट अवक्षेपित और हटा दिया गया। "क्रॉसओवर" चरण में, एक लैंथेनम फ्लोराइड प्रक्रिया का उपयोग किया गया था। लैंथेनम लवण और हाइड्रोजन फ्लोराइड मिलाया गया, और लैंथेनम फ्लोराइड अवक्षेपित किया गया, जिससे प्लूटोनियम घोल में रह गया। इसने लैंथेनाइड्स को हटा दिया जो बिस्मथ फॉस्फेट प्रक्रिया नहीं कर सकी। फिर इस प्रक्रिया को दोहराया गया। इस बार घोल को मेटाथेसिस करने के लिए पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया गया था। तरल को एक अपकेंद्रण के साथ हटा दिया गया और ठोस को नाइट्रिक एसिड में घोलकर प्लूटोनियम नाइट्रेट बनाया गया। इस बिंदु पर, 224-टी इमारत में भेजे गए एक समूह को केंद्रित किया गया होगा। अंतिम चरण 232-जेड अलगाव भवन में किया गया था, जहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट को घोल में मिलाया गया था और प्लूटोनियम अवक्षेपित हुआ था। इसे नाइट्रिक एसिड में घोल दिया जाता था और शिपिंग डिब्बे में डाल दिया जाता था, जिसे प्लूटोनियम नाइट्रेट पेस्ट बनाने के लिए गर्म हवा में उबला जाता था। रासायनिक पृथक्करण प्रक्रिया से रेडियोधर्मी अपशिष्ट 64 एकल-खोल भूमिगत अपशिष्ट टैंकों (241-बी, 241-सी, 241-टी और 241-यू) वाले टैंक खेतों में जमा किए गए थे। 19 जुलाई 1944 को, चार्ल्स ए. थॉमस ने विलियम्स और ग्रीनवॉल्ट को सूचित किया कि मैनहट्टन परियोजना की लॉस एलामोस प्रयोगशाला के निदेशक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने थिन मैन बंदूक-प्रकार के परमाणु हथियार को काम करने के लिए प्राप्त करने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। लॉस एलामोस प्रयोगशाला अब फैट मैन विस्फोट-प्रकार के परमाणु हथियार के विकास पर ध्यान केंद्रित करने जा रही थी। 21 जुलाई को वाशिंगटन, डी. सी. में ग्रोव्स और जेम्स बी. कॉनेंट के साथ एक बैठक की व्यवस्था की गई थी। इस समय रिएक्टर बी लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन रिएक्टर डी कई महीने पीछे था, और रिएक्टर एफ एक चौथाई भी पूरा नहीं था। यदि लॉस एलामोस प्रयोगशाला किसी तरह कुछ ही महीनों में एक काम करने वाले विस्फोट हथियार को डिजाइन और बनाने में सक्षम थी, तो प्रत्येक बम के लिए केवल कुछ किलोग्राम प्लूटोनियम की आवश्यकता होगी, और रिएक्टर एफ की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रोव्स और कॉनेंट इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि उनके पास जो आंकड़े थे, वे रिएक्टर एफ को रद्द करने जैसे कठोर कदम उठाने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय थे, और उन्होंने सुझाव दिया कि जब वे हैनफोर्ड वापस आएंगे तो विलियम्स और ग्रीनवाल्ट फर्मी के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उन्होंने किया, और फर्मी ने पुष्टि की कि एक विस्फोट-प्रकार के हथियार के लिए वास्तव में बहुत कम प्लूटोनियम की आवश्यकता होगी। प्लूटोनियम की पहली खेप को 26 दिसंबर 1944 और 2 फरवरी 1945 के बीच 221-टी संयंत्र में परिष्कृत किया गया था। प्लूटोनियम नाइट्रेट के बैचों को लकड़ी के डिब्बों के अंदर बीस धातु के कंटेनरों में एक छोटे से ट्रक में भेजा गया था, जिसे दो गश्ती कारों द्वारा अनुरक्षित किया गया था। मथायस ने व्यक्तिगत रूप से इसे पोर्टलैंड से लॉस एंजिल्स के लिए ट्रेन से कोरियर किया, जहाँ उन्होंने इसे लॉस एलामोस के एक कूरियर को सौंप दिया। उन्होंने इसे सड़क मार्ग से भेजने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना था कि हवा बहुत जोखिम भरी है और रेल बहुत धीमी है। 28 मार्च तक, तीनों रिएक्टर पहली बार पूर्ण शक्ति, 250 मेगावाट पर काम कर रहे थे, और अप्रैल तक, प्लूटोनियम के किलोग्राम-मात्रा शिपमेंट वाली ट्रेनें हर पांच दिनों में लॉस एलामोस की ओर बढ़ रही थीं। सड़क काफिले ने मई में ट्रेनों को बदल दिया, और जुलाई के अंत में हैनफोर्ड हवाई अड्डे से हवाई मार्ग से माल भेजना शुरू कर दिया गया। लॉस एलामोस को भेजा गया प्लूटोनियम कम से कम 98 प्रतिशत शुद्ध था। लॉस एलामोस की एकमात्र शिकायत निस्पंदन प्रक्रिया से बचे सिलिका फाइबर की उपस्थिति थी; इन्हें कम कर दिया गया क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया को परिष्कृत किया गया था और कम निस्पंदन की आवश्यकता थी। 10 मार्च 1945 को, एक जापानी गुब्बारा बम ग्रैंड कुली और बोनेविल के बीच चलने वाली एक उच्च-तनाव रेखा से टकरा गया। इसके कारण रिएक्टरों की लाइनों में बिजली चली गई। एक स्क्रैम स्वचालित रूप से शुरू हो गया था और सुरक्षा उपकरण रिएक्टरों को बंद कर देते थे। बम विस्फोट करने में विफल रहा और पारेषण लाइन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुई। हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स एकमात्र अमेरिकी परमाणु सुविधा थी जो दुश्मन के हमले की चपेट में आई थी। ओपेनहाइमर के अनुरोध पर, हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स ने भी पोलोनियम-210 का उत्पादन किया। ग्रीनवॉल्ट ने प्लूटोनियम उत्पादन क्षमता को कॉम्पटन की ओर मोड़ने का विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ; न्यूट्रॉन आरंभकर्ताओं के लिए पोलोनियम की आवश्यकता थी, और ओक रिज में एक्स-10 ग्रेफाइट रिएक्टर में सभी उत्पादन को केंद्रित करने से वहाँ कोई दुर्घटना होने पर पूरे प्रयास को खतरे में डाल दिया जाएगा। 1 मई को डी रिएक्टर में चार ट्यूबों को बिस्मथ युक्त 264 स्लगों से भरा गया था। विकिरणित बिस्मथ स्लग को प्रसंस्करण के लिए लॉस एलामोस भेजा गया था। जून और जुलाई की शुरुआत में 16 जुलाई 1945 को ट्रिनिटी परीक्षण के लिए और जुलाई के अंत में परिचालन उपयोग के लिए अधिक प्लूटोनियम का उत्पादन करने के लिए तीव्र दबाव था। बैच के आकार को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए गए। यह खतरनाक था, क्योंकि यह ज्ञात नहीं था कि एक गंभीर दुर्घटना के जोखिम के बिना कितना प्लूटोनियम-वाहक तरल सुरक्षित रूप से संभाला जा सकता है। जोखिम को कम करने के लिए जुलाई और अगस्त में प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए थे। शीतलन अवधि की अवधि को घटाकर तीस दिनों से कम कर दिया गया था, और संभवतः पंद्रह दिनों के रूप में छोटा था। युद्ध के बाद पूरे युद्ध के दौरान, मैनहट्टन परियोजना ने एक शीर्ष गुप्त वर्गीकरण बनाए रखा। जब तक हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की खबर नहीं आई, तब तक हैनफोर्ड के एक प्रतिशत से भी कम श्रमिकों को पता था कि वे एक परमाणु हथियार परियोजना पर काम कर रहे थे। ग्रोव्स ने कहा कि "हमने यह सुनिश्चित किया कि परियोजना के प्रत्येक सदस्य ने कुल प्रयास में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझा; वह, और कुछ नहीं।" "यूरेनियम" और "प्लूटोनियम" शब्द वर्जित थे; पहला "आधार धातु" और दूसरा "उत्पाद" था। "सिक्योरिटी जेन" और "कॉर्पोरल पैडी" वाले पोस्टर और कार्टून श्रमिकों को अपने काम के बारे में बात करने से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हिरोशिमा पर बमबारी के बाद 7 और 9 अगस्त 1945 को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हैनफोर्ड के अस्तित्व और उद्देश्य का सार्वजनिक रूप से खुलासा किया गया था, लेकिन इससे पहले कि 9 अगस्त को नागासाकी पर बमबारी में एक फैट मैन बम में हैनफोर्ड प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। 12 अगस्त 1945 को स्मिथ रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ आगे का विवरण आया। आम जनता को अब हैनफोर्ड के बारे में सूचित किया गया था, हालांकि रिपोर्ट में हैनफोर्ड के कई रहस्यों का खुलासा नहीं किया गया था। ग्रोव्स ने 20 अक्टूबर 1945 को हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स को सेना-नौसेना "ई" पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने सीनेटर ह्यूग मिशेल, होमर एस. फर्ग्यूसन और हार्ले एम. किल्गोर को हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स का एक निर्देशित दौरा देने की व्यवस्था की। वे पहले नागरिक थे जो एक प्रक्रिया भवन में प्रवेश करने के लिए मैनहट्टन परियोजना से सीधे जुड़े नहीं थे। मथियास के बाद जनवरी 1946 में कर्नल फ्रेडरिक जे. क्लार्क ने क्षेत्र अभियंता के रूप में पदभार संभाला। डुपॉन्ट भी जल्द ही चला जाएगा। ड्यूपॉन्ट के साथ मैनहट्टन जिले का मूल अनुबंध युद्ध की अवधि और उसके बाद छह महीने के लिए था। एक पूरक समझौते ने इसे 30 जून 1946 तक बढ़ा दिया, जिसमें एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का विकल्प था, जिसका प्रयोग ग्रोव्स ने किया। ग्रोव्स ने एक दीर्घकालिक विस्तार के लिए बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन कारपेंटर ने मना कर दिया। वह 31 अक्टूबर 1946 तक रहने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ड्यूपॉन्ट उस समय चले जाएंगे। 11 मार्च 1946 को, ग्रोव्स ने पैटरसन को सूचित किया, जो 21 सितंबर 1945 को युद्ध सचिव के रूप में स्टिमसन के उत्तराधिकारी बने थे, कि ड्यूपॉन्ट को बदलना होगा। चूंकि ड्यूपॉन्ट अनुबंध की अवधि से पहले चला गया था, इसलिए सरकार ने एक डॉलर शुल्क के 33 सेंट वापस मांगे। ड्यूपॉन्ट के लिए संभावित प्रतिस्थापन कंपनियां जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) और वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन थीं। केनेथ निकोल्स ने जीई को वेस्टिंगहाउस की तुलना में अधिक रासायनिक क्षमताओं के रूप में पसंद किया, लेकिन ग्रोव्स ने सोचा कि जीई बहुत महंगा होगा, और वह न्यूयॉर्क के शेनेक्टेडी में अपने शोध केंद्र से सटे एक परमाणु प्रयोगशाला के लिए समर्थन चाहता था। जी. ई. के अध्यक्ष चार्ल्स विल्सन शुरू में अनिच्छुक थे, लेकिन 28 मई 1946 को उन्होंने इस कार्य को स्वीकार कर लिया। अनुबंध में निर्धारित किया गया था कि जी. ई. हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स का संचालन करेगा, परिवर्तनों और परिवर्धनों का डिजाइन और निर्माण करेगा, और हैनफोर्ड में काम के लिए प्रासंगिक अनुसंधान और विकास का संचालन करेगा। इसने जी. ई. को एकतरफा रूप से वापस लेने की अनुमति दी यदि कांग्रेस के समक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग बनाने के लिए कानून बनाना उसे पसंद नहीं था, और एक नई सरकारी स्वामित्व वाली प्रयोगशाला, नोल्स परमाणु ऊर्जा प्रयोगशाला की स्थापना के लिए प्रावधान किया, जहाँ जी. ई. अनुसंधान और विकास का संचालन करेगा। जी. ई. ने 1 सितंबर 1946 को हैनफोर्ड में संचालन संभाला और 30 सितंबर को औपचारिक नियंत्रण स्वीकार किया। 31 दिसंबर 1946 को मैनहट्टन परियोजना समाप्त हो गई और हैनफोर्ड स्थल का नियंत्रण परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंप दिया गया। उस समय तक हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स की कुल लागत थी। इस परियोजना में सड़कों, रेलवे और चार विद्युत उप-स्टेशनों का निर्माण किया गया था, जिसमें 100 से अधिक पारेषण लाइनें थीं, और कंक्रीट और संरचनात्मक इस्पात का निर्माण किया गया था। टिप्पणियाँ संदर्भ आगे पढ़ने के लिए बाहरी लिंक प्रिय ऐनीः एक पत्र जो आपको 1944 की एक पुस्तिका "लाइफ इन हैनफोर्ड" के बारे में बताता है जो नए कर्मचारियों द्वारा उनके आगमन पर उठाए जाने वाले कदमों की व्याख्या करता है। यहाँ हैनफोर्ड ए 1944 पुस्तिका है जो नए कर्मचारियों को एक विस्तृत मानचित्र प्रदान करती है और हैनफोर्ड क्षेत्र में मिलने वाली सभी सुविधाओं को सूचीबद्ध करती है। हैनफोर्ड 1945 का एक सचित्र अभिलेख है जो हैनफोर्ड इंजीनियर वर्क्स के निर्माण का दस्तावेजीकरण करता है। हैनफोर्ड ट्रेलर सिटी एंड एनवायरनमेंट हैनफोर्ड अवर्गीकृत परियोजना से चुनी गई सार्वजनिक डोमेन की तस्वीरें। एक शहर का निर्माण। हैनफोर्ड अवर्गीकृत परियोजना से चुनी गई सार्वजनिक डोमेन की तस्वीरें। वाशिंगटन (राज्य) का इतिहास मैनहट्टन परियोजना मैनहट्टन परियोजना का इतिहास वाशिंगटन (राज्य) में 1943 के प्रतिष्ठानों को दर्शाता है।