Western Isles HVDC connection
पश्चिमी द्वीप एच. वी. डी. सी. कनेक्शन एक प्रस्तावित एच. वी. डी. सी. पनडुब्बी बिजली केबल है जो लुईस द्वीप को स्कॉटिश मुख्य भूमि से जोड़ता है। परियोजना प्रवर्तक, स्कॉटिश एंड सदर्न इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, इस कड़ी की पहचान "जी. बी. में प्रमुख निवेशों में से एक के रूप में करता है जो 2030 के अपतटीय पवन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, [और] पश्चिमी द्वीपों की अक्षय ऊर्जा क्षमता को खोलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।" रूट यह केबल लुईस में स्टोर्नवे के पास अर्निश को ब्यूली सबस्टेशन पर नेशनल ग्रिड से जोड़ेगी। द्वीप कनवर्टर स्टेशन और ग्रिड कनेक्शन सबस्टेशन लुईस में अर्निश पॉइंट पर होगा। वहाँ से, समुद्री केबल 22 मीटर की गहराई पर सीधे समुद्र में नलिकाओं से होकर गुजरेगी। 81 कि. मी. सबसी केबल वेस्टर रॉस में लिटिल लोच ब्रूम के शीर्ष पर डंडोनेल तक धारा ले जाएगी। लगभग 75 किलोमीटर भूमिगत केबल एच. वी. डी. सी. को कनवर्टर स्टेशन तक ले जाएगी, जिसमें ब्यूली में मुख्य भूमि संचरण प्रणाली के लिए 6 किलोमीटर भूमिगत एसी कनेक्शन होगा। (संदर्भ में समुद्री मार्ग का एक विस्तृत मानचित्र है।) वर्तमान स्थिति दिसंबर 2022 में, पश्चिमी द्वीपों के एच. वी. डी. सी. कनेक्शन को ओ. एफ. जी. एम. से मंजूरी मिली। अगस्त 2022 तक, परियोजना विकास के प्रारंभिक चरण में थी। जून 2022 में, जब एक 600 मेगावाट के लिंक का प्रस्ताव किया जा रहा था, तो निर्माण की योजना ग्रीष्मकालीन 2024 से ग्रीष्मकालीन 2026 तक बनाई गई थी, जिसमें चालू करने और वसंत 2027 में कनेक्शन पूरा किया गया था। जुलाई 2022 में, योजनाबद्ध क्षमता को 1.8GW तक बढ़ाने के लिए प्रस्तावित पूर्णता तिथि को तीन साल पीछे 2030 तक निर्धारित किया गया है, हालांकि SSEN इसे फिर से आगे लाने के लिए विकल्प तलाश रहा है। तकनीकी विनिर्देश लिंक के लिए नवीनतम प्रस्ताव एक 1.8GW कनेक्शन की मांग करता है, जो पश्चिमी द्वीपों के आसपास सभी नियोजित तटवर्ती और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त क्षमता प्रदान करेगा, जिसमें भविष्य की नवीकरणीय उत्पादन परियोजनाओं के लिए कुछ अतिरिक्त क्षमता होगी। परियोजना का इतिहास लिंक के लिए प्रारंभिक योजना 2008 से पहले शुरू हो गई थी। 2010 में, एक आवश्यकता का मामला ऑफ़गेम को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। 2013 में, ओ. एफ. जी. एम. द्वारा एक महीने के भीतर एक आवश्यकता का मामला वापस भेज दिया गया था, यह पूछते हुए कि इसे ऐसे समय में क्यों प्रस्तुत किया जा रहा था जब जनरेटर मांग रहे थे, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ था, सी. एफ. डी. समर्थन में वृद्धि हुई थी। अप्रैल 2014 तक 450 मेगावाट के एकल परिपथ एच. वी. डी. सी. लिंक का प्रस्ताव था। इस समय, परियोजना नियामक अनिश्चितता के एक चक्र में बंद थीः ऑफजेम एक पुष्ट आवश्यकता के बिना एक लिंक को मंजूरी नहीं देगा; पवन फार्म डेवलपर्स एक पुष्ट लिंक के बिना अपनी योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दे सकते थे। स्कॉटिश सरकार के ग्रिड एक्सेस अध्ययन के अनुसारः अगस्त 2018 में, 600 मेगावाट के कनेक्टर का मामला ऑफ़गेम को प्रस्तुत किया गया था। सितंबर 2019 में, लुईस में प्रस्तावित स्टोर्नवे विंड फार्म अंतर के लिए अनुबंध (सी. एफ. डी.) जीतने में विफल रहा, जिससे लिंक के भविष्य के बारे में संदेह पैदा हुआ। जुलाई 2022 में, लुईस पर स्टोर्नवे विंड फार्म ने £ 46.39/MWh (2012 की कीमतों पर) के स्ट्राइक मूल्य पर 200MW क्षमता के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (CfD) जीता। जुलाई 2022 में, बिजली प्रणाली संचालक, नेशनल ग्रिड पीएलसी ने अपना "पाथवे टू 2030" प्रकाशित किया, जिसने एक लिंक की आवश्यकता की पुष्टि की, और बिजली क्षमता को 600 मेगावाट से 1.8GW तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। शेटलैंड एच. वी. डी. सी. कनेक्शन संदर्भ भी देखें बाहरी लिंक एस. एस. ई. एन. परियोजना वेबसाइट अप्रैल 2023 परामर्श पुस्तिका (पी. डी. एफ.) स्कॉटलैंड में ग्रेट ब्रिटेन इलेक्ट्रिक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एच. वी. डी. सी. संचरण लाइन पनडुब्बी बिजली केबलों से और उससे विद्युत इंटरकनेक्टर