Walnut Grove Dam
वॉलनट ग्रोव बांध संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना के विकेनबर्ग के उत्तर में हसयाम्पा नदी के किनारे बनाया गया था। 1890 में इसकी विफलता ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली। 1886 से 1888 तक इसका निर्माण मुख्य रूप से बेट्स परिवार की प्रेरणा पर किया गया था, जिसका परियोजना का कुप्रबंधन काफी था। सोने के खनन के लिए उपयोग किए जाने के इरादे से, बांध का उपयोग करने से पहले ही यह विफल हो गया। 1863 में पॉलिन वीवर और जोसेफ आर. वॉकर द्वारा हसयाम्पा नदी की सहायक नदियों के किनारे निर्माण सोने की खोज की गई थी, जिससे एरिज़ोना में सोने की भीड़ बढ़ गई थी। नदी काफी मौसमी परिवर्तन के अधीन है, जिसमें विशाल आकस्मिक बाढ़ भी शामिल है। एक अन्वेषक के शब्दों में, नदी एक ऐसी जगह थी "जहाँ कभी-कभी एक समुद्री स्टीमर तैर सकता था, और जहाँ अन्य मौसमों में. मछलियों को कैंटीन ले जाना चाहिए।" इस वातावरण में दो भाई, वेल्स और डेविट बेट्स आए, जिन्होंने 1881 में हसयाम्पा के साथ 63 प्लेसर सोने के खनन के दावे दायर किए। रिच हिल, एरिजोना (बुनकर/वॉकर सोने की भीड़ का स्थल) से सिर्फ एक मील की दूरी पर, बेट्स भाइयों ने मार्कस खदान को अमीर बनाने की उम्मीद में खरीदा। वे कैलिफोर्निया गोल्ड रश के उदाहरण का अनुसरण करने और हाइड्रोलिक खनन का उपयोग करने का इरादा रखते थे। लेकिन हसयाम्पा की अल्पकालिक प्रकृति ने इस तरह के संचालन को साल भर कठिन बना दिया। इसे हल करने के लिए भाइयों ने एक बांध बनाने का संकल्प लिया। 1883 तक बांध के लिए भूमि और पूंजी की खरीद के प्रयास किए गए थे। वेल्स बेट्स ने 1883 का एक हिस्सा इस क्षेत्र में बिताया, एक बांध बनाने से संबंधित कानूनी व्यवस्था की, जिसमें हसयाम्पा में सभी पानी का दावा करना शामिल था। भाइयों ने एक बांध बनाने के उद्देश्य से वॉलनट ग्रोव जल भंडारण कंपनी की स्थापना की। बांध के लिए विकेनबर्ग के कुछ उत्तर में एक स्थान चुना गया था, ज्यादातर सोने के खनन के लिए, लेकिन सामान्य उद्देश्य की सिंचाई के लिए भी। विलियम पी. ब्लेक प्रारंभिक डिजाइनर थे, लेकिन 1886 में काम शुरू करने के तुरंत बाद उन्हें निकाल दिया गया। ऐसा लगता है कि ब्लेक (एक प्रमुख भूविज्ञानी और एली व्हिटनी के पोते) इस परियोजना पर केवल इसलिए थे ताकि उनकी प्रतिष्ठा निवेशकों को आकर्षित कर सके। जबकि उनके पास खनन का काफी अनुभव था, ब्लेक के पास सिविल इंजीनियरिंग या बांध निर्माण का अनुभव नहीं था। ब्लेक फरवरी 1886 में वेल्स बेट्स के साथ बांध स्थल पर गए, जहाँ एक बांध बनाने के अधिकार सुरक्षित कर लिए गए और यह निर्धारित किया गया कि काफी मात्रा में सोना पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। ब्लेक न्यूयॉर्क लौट आए, लेकिन अगस्त 1886 तक साइट पर वापस आ गए। उन्होंने और उनके दो बेटों ने बांध भरने के लिए एक खदान की खुदाई, सड़कों का निर्माण, एक आरा मिल, एक कार्यालय और श्रमिकों के लिए आवास और बांध के शुरुआती हिस्से के निर्माण का निरीक्षण किया। वेल्स बेट्स और चार्ल्स हेनरी डिलिंगम ने क्रिसमस 1886 में बांध का दौरा किया। ब्लेक सहित इसमें शामिल सभी लोगों ने क्रिसमस को सुखद बताया, जिन्होंने नोट किया कि उनके पास एक "मोटा टर्की" था। लेकिन ऐसा लगता है कि डिलिंगहैम ब्लेक और एक अन्य स्थानीय अन्वेषक के बीच एक दिन पहले हुई बातचीत से नाराज था। इसलिए डिलिंगम 15 जनवरी, 1887 को लौट आए और ब्लेक को निकाल दिया। ब्लेक बहुत कड़वा था, यह महसूस करते हुए कि उसने बहुत कम वेतन के लिए सबसे कठिन काम किया था, लेकिन 30 जनवरी को मान गया। ब्लेक की जगह सैन फ्रांसिस्को के नागले और लियोनार्ड की कंपनी ने ले ली। मुख्य अभियंता का पद, जो पहले ब्लेक का था, एन. ई. में चला गया। रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ब्लेक से अधिक सक्षम इंजीनियर साबित हुए। उन्होंने बांध के डिजाइन को नया रूप दिया, बांध के रिसाव वाले केंद्र को फिर से बनाया, और गहराई से चौड़े एक बड़े स्पिलवे का आह्वान किया। महत्वपूर्ण रूप से, स्पिलवे के लिए रॉबिन्सन के डिजाइन ने बहिर्वाह को बांध से लगभग आधा मील दूर कर दिया। लेकिन रॉबिन्सन की रचना भी ब्लेक की तुलना में बहुत अधिक ऊँची और ऊँची हो गई। ऐसा लगता है कि रॉबिन्सन उन कई इंजीनियरों में सबसे सक्षम थे जिन्हें परियोजना के माध्यम से साइकिल से चलाया गया था। लेकिन रॉबिन्सन को जल्द ही पता चला कि बेट्स भाई वास्तव में एक मजबूत बांध बनाने की तुलना में स्टॉक बेचने में अधिक रुचि रखते थे। रॉबिन्सन के गुणवत्तापूर्ण काम के बावजूद, उन्हें काम पर रखे जाने के ठीक चार महीने बाद अज्ञात कारणों से निकाल दिया गया था। अंतिम डिजाइन वाल्टर जिलेट बेट्स द्वारा किया गया था, जो बेट्स भाइयों के भतीजे थे। वाल्टर के पास कोई अनुभव नहीं था, जो पहले प्रोफेसर थे। रॉबिन्सन के समान रूप से सक्षम सहायक, जॉन एम. कुरियर ने इसके तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया, यह देखते हुए कि नागले और लियोनार्ड की फर्म बहुत घटिया काम कर रही थी। नागले के तहत विफलताओं में बांध में एक उभार, बांध के बगल में डायनामाइट को लापरवाही से विस्फोट करना और स्पिलवे के आकार को चौड़ा और गहरा करना शामिल था। इसके अलावा, स्पिलवे को आधा मील दूर रखने के बजाय बांध के बगल में रखा जाना था। इन परिवर्तनों के बावजूद, बांध को मूल योजना की तुलना में लंबा रहना था। लेकिन नागले मुख्य ठेकेदार के रूप में बने रहे, दिन में 24 घंटे पाली में 200 लोगों के दल के साथ काम करते रहे। नागले को लगभग एक महीने तक एक इंजीनियर द्वारा पूरी तरह से बिना निगरानी के रखा गया था। एक नए मुख्य अभियंता, लूथर वैगनर ने 10 अगस्त, 1887 को काम शुरू किया। वैगनर ने कहा कि स्पिलवे योजना अपर्याप्त थी, लेकिन उनकी आपत्तियों पर काफी हद तक ध्यान नहीं दिया गया। स्पिलवे का निर्माण दिसंबर 1887 में शुरू किया गया था, और यह चौड़े और गहरे आयाम में आया था। इस बिंदु पर, अंतिम समय में डिजाइन में बदलाव हुआ। इससे पहले, बांध को हाइड्रोलिक कार्यों और विभिन्न खेतों को खिलाने के लिए एक फ्लूम प्रणाली का उपयोग करके वितरित किया जाना था। लेकिन इस योजना को नदी के नीचे एक छोटा मोड़ बांध बनाने के पक्ष में रद्द कर दिया गया था, जिसे बांध को नदी में वापस छोड़ कर पानी दिया जाएगा। 1888 में खराब प्रबंधन के कारण काम बहुत धीमी गति से चला। डिलिंगहैम बेट्स को भी अमीर हेनरी स्पिंगलर वान ब्युरेन द्वारा वॉलनट ग्रोव वाटर स्टोरेज कंपनी के अध्यक्ष के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। इस परियोजना की निगरानी दूर न्यूयॉर्क से की गई थी, जिससे इसकी निर्माण गुणवत्ता में और गिरावट आई। वान ब्युरेन ने एक नया मुख्य अभियंता नियुक्त कियाः अलेक्जेंडर ओस्वाल्ड ब्रॉडी, जो आगे चलकर एरिजोना के प्रादेशिक राज्यपाल बने। बांध को 1888 में नाममात्र पूरा किया गया था। बांध में सुधार करने और खनन के लिए डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों को तैयार करने की परियोजनाएं इसके ढहने तक जारी रहीं, और एक नाममात्र इंजीनियर के रूप में ब्रॉडी द्वारा उनकी देखरेख की गई। बांध को 300,000 डॉलर की कीमत पर तैयार किया गया था। 1889 में हुई भारी बारिश ने बांध की सीमाओं का खुलासा किया। बांध शीर्ष के एक फुट के भीतर भर गया, और श्रमिकों द्वारा स्पिलवे को लॉजम से साफ करना पड़ा। सेना इस बात से काफी चिंतित थी कि सिग्नल कोर ने बांध पर एक मौसम केंद्र बनाया था। लेकिन प्रबंधन परेशान नहीं था, और मोड़ बांध के ठीक नीचे श्रमिकों के शिविर को स्थानांतरित करने का आदेश नहीं दिया। फिर भी, कंपनी ने महसूस किया कि स्पिलवे में सुधार की आवश्यकता है। वेल्स बेट्स ने अमेरिकी हाइड्रोलिक इंजीनियर्स के डीन बेंजामिन एस. चर्च को शामिल करते हुए स्पिलवे के विस्तार का आदेश दिया। चर्च ने पुष्टि की कि स्पिलवे अपर्याप्त था, और इस पर काम जारी रहा। वान ब्युरेन और उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने 1889/1890 की सर्दियों में बांध का दौरा किया, जलाशय और उसमें नौका विहार का आनंद लिया। वान ब्युरेन ने भी परियोजना को गति देने की कोशिश की। वान ब्युरेन ने सोने का खनन शुरू करने के लिए हाइड्रोलिक उपकरणों की डिलीवरी की देखरेख की, और जब बांध फट गया तो उस उद्देश्य के लिए फीनिक्स में थे। बांध फटने के लगभग एक महीने बाद खनन शुरू होने वाला था। अंतिम बांध लंबा था, शीर्ष पर लंबा, शीर्ष पर चौड़ा, आधार पर लंबा और आधार पर चौड़ा था। इसका निर्माण चट्टान से भरा हुआ था, जो स्थानीय रूप से विस्फोटित ग्रेनाइट से बना था। विस्तार कार्य के बाद स्पिलवे का अंतिम आकार अनिश्चित है, लेकिन इसकी क्षमता 2,200 घन फीट प्रति सेकंड होने का अनुमान लगाया गया था। हसयाम्पा के पीछे के जलविभाजक को देखते हुए इस तरह का रिसाव केवल अधिकतम पांच साल की बाढ़ (किसी भी वर्ष में होने की 20 प्रतिशत संभावना वाली बाढ़) को संभाल सकता है। जलाशय का सतह क्षेत्र था। भारी वर्षा की अवधि 16 फरवरी, 1890 को शुरू हुई। कुछ बारिश न केवल वॉलनट ग्रोव में हुई, बल्कि फोर्ट व्हिपल में भी हुई। इस घटना का अनुमान 25 साल की बाढ़ (किसी भी वर्ष में होने की 4 प्रतिशत संभावना वाली बाढ़) के रूप में लगाया गया था। बांध अधीक्षक थॉमस एच. ब्राउन ने स्पिलवे को चौड़ा करने के लिए आपातकालीन कार्य का आदेश दिया था। लेकिन 21 तारीख तक स्पिलवे पर इतना पानी बह रहा था कि बांध के सबसे करीब इसका तट टूट गया। पानी अब बांध को छान रहा था, और ब्राउन को यकीन था कि बांध विफल हो जाएगा। ब्राउन ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जो क्षेत्र को जानता था ताकि आसन्न आपदा की चेतावनी दे सके। उन्होंने डैन बर्क को एक लोहार और आदतन शराबी पाया। बर्क को क्षेत्र का पता था, और दोपहर 2.30 बजे ब्राउन ने उसे शिविर का सबसे अच्छा घोड़ा दिया और उसे नदी के नीचे के लोगों को चेतावनी देने के लिए कहा कि बांध जल्द ही विफल हो जाएगा। लेकिन ब्राउन की मानवीय प्रवृत्ति के बावजूद, उन्होंने एक "घातक गलती भी कीः उन्होंने कार्य से पहले बर्क को भुगतान किया।" नदी के नीचे की ओर सवारी करने के बजाय, बर्क पीने के लिए पास के एक बार में रुके, उस पैसे का उपयोग करते हुए जो उन्हें अभी-अभी दिया गया था। बर्क नशे में धुत हो गया और उसने कभी भी किसी को आसन्न विफलता के बारे में चेतावनी नहीं दी। उस रात 9 बजे, पानी बांध के ऊपर से बह गया। बांध पर दबाव ने इनटेक टावर को एक साथ पकड़े हुए ठोस स्टील के तारों को तोड़ दिया। 22 फरवरी की आधी रात के तुरंत बाद, वॉलनट ग्रोव बांध ने रास्ता छोड़ दिया। चार अरब गैलन (15 अरब लीटर) पानी घाटी से नीचे चला गया। सुबह 2 बजे पानी की एक ऊँची दीवार डायवर्जन बांध तक पहुँच गई। बाढ़ ने श्रमिकों के शिविर और कंपनी के मुख्यालय को बहा दिया, जिसमें लगभग 50 श्रमिकों की मौत हो गई। एक दूसरा दूत, विलियम अकर्ड (जिसने पहले बर्क को एक खेत में नशे में पाया था), उन्हें चेतावनी देने के लिए डायवर्जन बांध पर शिविर तक पहुंचने से ठीक पहले बाढ़ में पकड़ा गया और मार दिया गया। पानी विकेनबर्ग तक जारी रहा, रास्ते में बस्तियों को बहा दिया, दूसरों को मार डाला, और हेनरी विकेनबर्ग के खेत को नष्ट कर दिया। मरने वालों की सही संख्या कभी पता नहीं चल पाएगी और 150 लोगों की मौत हो सकती है। मरने वाले बांध श्रमिकों को वैगोनर, एरिज़ोना में दफनाया गया है। आपदा की खबर उस शाम 8 बजे प्रेस्कॉट (काउंटी सीट) तक पहुंची, और शेरिफ बकी ओ 'नील ने एक बचाव दल को इकट्ठा किया। ओ 'नील नदी के नीचे की ओर सवार हुए, शवों को दफनाया और सहायता प्रदान की। जॉनस्टाउन बाढ़ के बाद, एक बांध ढहने से 2,200 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, और उस बाढ़ के प्रभावों ने वॉलनट ग्रोव बांध के ढहने को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। इस कहानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर जगह बनाई। इसके एक हफ्ते बाद, जॉन वेस्ले पॉवेल ने कांग्रेस को पतन का एक क्रूर और हानिकारक विवरण दिया, जिसमें कहा गया था कि "एक अज्ञानी इंजीनियर का मानना है कि बांध सुरक्षित है. क्योंकि उन्होंने इसे बाढ़ के समय कभी नहीं देखा है।" पॉवेल ने कहा कि बांध निर्माण के लिए एक हाइड्रोलॉजिकल सर्वेक्षण आवश्यक है, और इंजीनियरों को हर आकस्मिकता के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है। पीड़ितों ने तुरंत बांध कंपनी पर मुकदमा करना शुरू कर दिया। उनमें से मुख्य थीं अनाथ लड़कियों की एक जोड़ी, जिन्होंने माता-पिता दोनों की मृत्यु के लिए 50,000 डॉलर का मुकदमा दायर किया, और हेनरी विकेनबर्ग जिन्होंने अपने खेत को नष्ट करने के लिए 8,000 डॉलर का मुकदमा दायर किया। अनाथों का मुकदमा तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था। अव्यवस्थित निर्माण प्रक्रिया ने काफी उंगली उठाई, और किसी भी व्यक्ति या कंपनी को कभी भी उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। हालांकि वॉलनट ग्रोव वाटर स्टोरेज कंपनी दायित्व से बचती थी, लेकिन बांध के बिना यह दिवालियापन से बच नहीं सकती थी। यह प्लेसर दावों के बंधक में किसानों के ऋण और ट्रस्ट कंपनी के लिए 100,000 डॉलर का बकाया था, जिसे अक्टूबर 1891 में बंद कर दिया गया था। अपनी सोने की खानों के नुकसान के साथ, कंपनी प्रभावी रूप से विघटित हो गई थी। इतिहासकार डेविड बी. डिल, जूनियर ने कहा कि "अपनी अवधारणा से, वॉलनट ग्रोव बांध बनने में एक आपदा थी।" वह ब्लेक को अनुभव की कमी के लिए, कंपनी को रॉबिन्सन की योजनाओं का पालन नहीं करने के लिए, नागले और लियोनार्ड को घटिया निर्माण के लिए, और प्रबंधन को नदी के नीचे के लोगों को चेतावनी देने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराता है। उन्होंने नोट किया कि एरिजोना में आपदा पर बहुत कम विचार किया गया था, जो कॉर्पोरेट विवेक की कमी और अमीरों की लोकप्रिय प्रशंसा का प्रतीक था। किसी भी तरह से, बांध की विफलता ने दक्षिण-पश्चिमी बांध निर्माताओं के लिए एक सबक के रूप में काम किया, जिनकी भविष्य की परियोजनाएं वॉलनट ग्रोव की तुलना में कहीं अधिक सावधानीपूर्वक थीं। बांध का कभी पुनर्निर्माण नहीं किया गया था। बांध का जो कुछ भी बचा है वह एक मोड़ सुरंग, निर्माण सड़कें और स्पिलवे के कुछ हिस्से हैं। बांध के नीचे की नदी सोने के शिकारियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बनी हुई है। एरिजोना में संयुक्त राज्य अमेरिका के बांधों में बांध विफलताएँ