Time–distance diagram
एक समय-दूरी आरेख आम तौर पर एक आरेख होता है जिसमें एक अक्ष समय और दूसरी अक्ष दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह के चार्ट का उपयोग विमानन उद्योग में उड़ानों की साजिश रचने के लिए या वैज्ञानिक अनुसंधान में समय के साथ दूरी के संबंध में प्रभाव प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। चित्रात्मक रूप में परिवहन अनुसूचियों को समय-दूरी आरेख भी कहा जाता है, वे परिवहन मार्ग के साथ दिए गए वाहन (ट्रेन, बस) के स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। परियोजना प्रबंधन में, एक समय-दूरी आरेख (जिसे समय-श्रृंखला आरेख, समय-दूरी चार्ट, समय-श्रृंखला चार्ट, समय-स्थान आरेख, समय-स्थान चार्ट, मार्च चार्ट, स्थान-समय चार्ट, ऑर्थोगोनल आरेख, संतुलन चार्ट की रेखा, रैखिक अनुसूची या हॉर्स ब्लैंकेट आरेख भी कहा जाता है), पाइपलाइन, रेल, पुल, सुरंग, सड़क और संचरण लाइन निर्माण जैसी सभी प्रकार की अनुदैर्ध्य परियोजनाओं के लिए एक समय अनुसूची को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करने की एक विधि है। समय-दूरी आरेखों में गतिविधियों को उनकी सापेक्ष रैखिक स्थिति के अनुसार समय अक्ष और दूरी अक्ष दोनों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। यह न केवल गतिविधि के स्थान को दर्शाता है बल्कि प्रगति की दिशा और प्रगति दर को भी दर्शाता है। गतिविधियों को समय के साथ कार्य स्थल के व्यवसाय को दर्शाने वाले ज्यामितीय आकारों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ताकि परस्पर विरोधी पहुंच का नेत्रहीन रूप से पता लगाया जा सके। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को रंग, भरने के पैटर्न, रेखा के प्रकार या विशेष प्रतीकों द्वारा अलग किया जाता है। दूरी अक्ष के साथ एक प्रतीकात्मक चित्र का उपयोग अक्सर समय-दूरी आरेख की समझ में सुधार के लिए किया जाता है। एक समय-दूरी आरेख का लाभ यह है कि यह एक ही आरेख पर निर्माण स्थल के साथ सभी दृश्य गतिविधियों को अच्छी तरह से दिखाता है। एक समय-दूरी आरेख दो अक्षों वाला एक चार्ट हैः एक समय के लिए, दूसरा स्थान के लिए। किसी भी अक्ष पर इकाइयाँ परियोजना के प्रकार पर निर्भर करती हैंः समय को मिनटों में व्यक्त किया जा सकता है (रेल मार्ग संशोधन परियोजनाओं के रात भर के निर्माण के लिए जैसे कि स्विच की स्थापना के लिए) या वर्ष (बड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए); स्थान (किलो) मीटर, या अन्य विशिष्ट इकाइयाँ (जैसे कि एक ऊंची इमारत की कहानियाँ) हो सकती हैं। आम तौर पर, समय अक्ष को ऊपर (परियोजना की शुरुआत) से नीचे (परियोजना के अंत) तक लंबवत रूप से खींचा जाता है, और स्थान अक्ष को क्षैतिज रूप से खींचा जाता है। श्रृंखला की दिशा आमतौर पर परियोजना की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चुनी जाती है, जिसमें संख्या या तो बढ़ती है या घटती है। स्थान अक्ष को अक्सर निर्माण परियोजना की योजना के साथ बढ़ाया जाता है। अन्य, स्थान-विशिष्ट जानकारी (हवाई तस्वीरें, क्रॉस-सेक्शनल दृश्य) को कार्य स्थल के दृश्य को बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। चार्ट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों, प्रतीकों और रेखा प्रकारों के अर्थ की व्याख्या करने वाली एक किंवदंती को समय-दूरी आरेख में शामिल किया जा सकता है। दिखाई गई अन्य जानकारी समय अक्ष के साथ लागत और संसाधन हिस्टोग्राम हो सकती है। ड्राइंग क्षेत्र में चार्ट की समझ को आसान बनाने के लिए ग्रिड लाइनें हो सकती हैंः घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, साल, समय अक्ष के लिए; दूरी अक्ष या विशिष्ट स्थानों (ढेर, स्टेशन, नींव, आदि) के साथ समान दूरी की इकाइयाँ। ड्राइंग क्षेत्र की पृष्ठभूमि को समय और स्थान से संबंधित जानकारी जैसे कि निकट मौसम, ठहराव अंतराल, मौसम संबंधी डेटा (बारिश/बर्फबारी, तापमान) के साथ बढ़ाया जा सकता है। परियोजना गतिविधियों को उनकी विशिष्ट प्रकृति के अनुसार ड्राइंग क्षेत्र के भीतर रखा जाता हैः केबल खींचने, बाड़ लगाने, सड़क की सतह जैसी सरल गतिविधियों को एक ही रेखा के रूप में खींचा जा सकता हैः कार्य दल एक निश्चित समय पर दिए गए स्थान पर शुरू होता है और रैखिक प्रगति के साथ जारी रहता है। प्रदर्शनी 1 में ऐसी दो गतिविधियाँ दिखाई गई हैंः गतिविधि 1 सप्ताह 1 में दिन 3 पर किमी 0+000 से शुरू होती है और सप्ताह 2, दिन 13 तक जारी रहती है, जो किमी 1+100 तक आगे बढ़ती है। गतिविधि 2 अगले दिन किमी 2+000 से शुरू होती है और 19वें दिन से किमी 1+100 तक जारी रहती है। इन दोनों गतिविधियों को एक एकल कार्य दल द्वारा किया जा सकता है क्योंकि दूसरी गतिविधि पहले के ठीक बाद शुरू होती है। जब किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी गतिविधि में काफी समय लगता है, तो गतिविधि को कार्य स्थल की लंबाई (दूरी अक्ष के साथ) और आवश्यक समय की मात्रा (समय अक्ष के साथ) के अनुरूप आयत के किनारों के साथ एक आयत के रूप में खींचा जाएगा। इस प्रकार के काम के उदाहरण उपकरण (बिजली सबस्टेशन) की स्थापना या बनाए रखने वाली दीवारों का निर्माण होगा। प्रदर्शनी 2 किमी 1+100 से किमी 1+300 तक के क्षेत्र में ऐसी गतिविधि को दर्शाता है, जो 14 दिनों की अवधि के साथ दूसरे दिन से शुरू होती है। ऐसी गतिविधियाँ जो एक विशिष्ट कार्य अवधि के दौरान रेखा की एक स्थिर लंबाई पर कब्जा करती हैं (निरंतर प्रगति मानते हुए) अस्थिर रेखा के रूप में दिखाई देंगी। प्रदर्शनी 3 ऐसी गतिविधि को प्रदर्शित करता है जो कि किमी 1+900 से किमी 2+000 तक के क्षेत्र में शुरू होती है और एक दिन के लिए काम करने के लिए कार्य दल को अगली पंक्ति खंड (किमी 1+800 से किमी 1+900) की ओर बढ़ने से पहले एक दिन पूरा करने की आवश्यकता होती है। अधिक जटिल गतिविधियों को (जैसे ओवरहेड कैटेनरी इंस्टॉलेशन) समानांतर चित्र के रूप में खींचा जाएगा जो ठीक उसी समय को दर्शाता है जब कार्य दल द्वारा लाइन सेक्शन पर कब्जा किया जाता है। इस तरह की गतिविधि को प्रदर्शनी 4 में दिखाया गया है जहां काम 8वें दिन से शुरू होता है और 21वें दिन तक जारी रहता है। कार्य दल प्रत्येक दिन के दौरान साइट के 300 मीटर पर कब्जा कर लेता है। प्रगति दर को समय अक्ष के साथ गतिविधि के ढलान से पहचाना जा सकता हैः धीमी प्रगति तेज ढलान के रूप में दिखाई देगी, तेज प्रगति एक मध्यम ढलान दिखाएगी। प्रदर्शनी 1 में, गतिविधि 1 की प्रगति 100 मीटर प्रति दिन (11 दिनों में 1,100 मीटर) है, गतिविधि 2 की प्रगति 150 मीटर प्रति दिन (6 दिनों में 900 मीटर) है। कार्य की दिशा के आधार पर, एक गतिविधि रेखा घट जाएगी या पूरा होने की तारीख की ओर झुकेगी। यदि किसी गतिविधि की प्रगति स्थान विशिष्ट मापदंडों (जैसे मिट्टी हटाने) पर निर्भर करेगी, तो गतिविधि गैर-रैखिक रेखा के रूप में दिखाई देगी। प्रदर्शनी 5 ऐसी गतिविधि को दर्शाता है। और भी अधिक जटिल ग्राफिक्स तब उत्पन्न होते हैं जब प्रगति दर विशिष्ट कार्य समय (पाली, छुट्टियों और गैर-अवधि) पर विचार करती है। प्रदर्शनी 6 में पिछले प्रदर्शनों की गतिविधियों को दिखाया गया है, लेकिन इस बार सप्ताहांत के दिनों (प्रत्येक सप्ताह का 7वां दिन) में कोई प्रगति नहीं हुई है। जब नियोजित गतिविधियों को रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो वास्तविक और पूर्वानुमान प्रगति को वास्तविक बनाम नियोजित प्रगति प्रदान करने के लिए एक ही अक्ष पर बिंदीदार या डैश रेखा के रूप में मैप किया जा सकता है। बॉक्स्ड टेक्स्ट और ड्राइंग क्षेत्र के भीतर गतिविधि लेबल जैसे एनोटेशन जानकारी के स्तर में सुधार करते हैं। उपकरण समय-दूरी आरेख किसी भी प्रकार के ड्राइंग उपकरण का उपयोग करके बनाए जा सकते हैं, निश्चित रूप से एक जो स्केल किए गए ड्राइंग की अनुमति देता है (उदाहरण के लिए, सीएडी संपादक, विज़ियो)। कभी-कभी, स्प्रेडशीट उपकरण का उपयोग किया जाता है जहां स्तंभों की चौड़ाई और पंक्तियों की ऊंचाई दूरी और समय के पैमाने का निर्माण करती है। हालांकि, वास्तविक परियोजना जीवन में, एक समय अनुसूची को लगातार समायोजित करने की आवश्यकता होती हैः यह तब होता है जब विशेष उपकरणों का उपयोग जल्दी से उनके लाभ को सामने लाता है। ये उपकरण (नीचे बाहरी लिंक देखें) समय-दूरी आरेख के रूप में समय अनुसूची प्रस्तुत करने की क्षमता पर जोर देने के साथ अपने आप में परियोजना प्रबंधन उपकरण हैं। गतिविधियों को परियोजना प्रबंधन शब्दावली और गतिविधि के आकार के लिए सभी ड्राइंग विशेषताओं का उपयोग करके संपादित किया जा सकता है। विशेष विशेषताएँ निर्भरता लिंक (अंतराल के साथ), जटिल स्केलिंग, अभिगम संघर्ष का पता लगाने, संसाधन-निर्भर प्रगति, और बहुत कुछ की अनुमति देती हैं। अक्सर, ऐसे उपकरण अन्य परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर को विभिन्न इंटरफेस प्रदान करते हैं, कम से कम गतिविधि की जानकारी आयात और निर्यात करने के लिए। जटिल प्रणालियाँ (जैसे टाइमचेनेज, डायनारोड, टीआईएलओएस या टाइम लोकेशन प्लस) सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर (प्राइमावेरा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, एस्टा पावरप्रोजेक्ट) में भी एकीकृत होती हैं। यह भी देखें रैखिक समय निर्धारण विधि परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर की सूची परियोजना प्रबंधन विषयों की सूची परियोजना योजना समय भूगोल संदर्भ बाहरी लिंक TILOS: रैखिक परियोजना GmbH, जर्मनी (कई उदाहरणों के साथ टर्बो चार्टः रैखिक परियोजना सॉफ्टवेयर Pty लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया ग्राफिक शेड्यूल, एक एक्सेल अनुप्रयोगः www.GraphicSchedule.com चैनलिंकः स्टीवन वुड सॉफ्टवेयर, यूनाइटेड किंगडम टाइमचेनेजः पीटर मिल्टन प्लानिंग, यूनाइटेड किंगडम डायनारोडः डायनारोड लिमिटेड, फिनलैंड लीनियरप्लसः PCF लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम प्लानिसफरः माइर S. A. S., फ्रांस समय-दूरी आरेखों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं से) समय स्थान प्लसः नायलर कंप्यूटिंग, यूनाइटेड किंगडम विको कार्यालयः विको सॉफ्टवेयर,