Hickory Log Creek Dam
हिकोरी लॉग क्रीक बांध हिकोरी लॉग क्रीक पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो उत्तर-पूर्व और उत्तर-मध्य चेरोकी काउंटी, जॉर्जिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम से कैंटन, काउंटी सीट के पूर्वोत्तर भाग तक चलता है। यह इटोवा नदी की एक सहायक नदी है, जिसे यह रिवरस्टोन पार्कवे (पूर्व में बॉल ग्राउंड राजमार्ग और जॉर्जिया 5) के नीचे पार करने के तुरंत बाद मिलती है। नवंबर 2007 के अंत से, एक स्ट्रीम गेज (स्थान पहचानकर्ता एच. एल. सी. जी. 1) ए. एम. एस. एल. (एन. जी. वी. डी. 29) की ऊंचाई पर बांध के ठीक नीचे स्थित है। इस बिंदु के ऊपर जल निकासी बेसिन का क्षेत्रफल है। बांध और जलाशय हिकोरी लॉग क्रीक बांध कैंटन में रिवरस्टोन व्यापार जिले के ठीक उत्तर में और ब्लफ्स पार्कवे के ठीक पश्चिम में एक उच्च रोलर-कॉम्पैक्ट-कंक्रीट बांध है। () शहर ने बांध के निर्माण के लिए कोब काउंटी-मारीटा जल प्राधिकरण (सी. सी. एम. डब्ल्यू. ए.) के साथ भागीदारी की। हिकरी लॉग क्रीक जलाशय एक सूखा-आकस्मिक जलाशय है जो क्षेत्र के लिए पीने के पानी का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है। बांध लगभग या 290 मीटर चौड़ा है, और या 55 मीटर ऊंचा है, जो इसे जॉर्जिया राज्य के सबसे बड़े बांधों में से एक बनाता है जो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स या जॉर्जिया पावर द्वारा नहीं बनाया गया है। निर्माण दिसंबर 2007 में पूरा हुआ था, और जलाशय को भरने में और दो साल लगने की उम्मीद थी। जलाशय पूर्ण होने पर ढक जाता है, और तटरेखा प्रदान करता है। क्षमता के अनुसार, यह लगभग पानी को धारण कर लेगा। इसे प्रति दिन निकासी की अनुमति है, जिसे कैंटन और सी. सी. एम. डब्ल्यू. ए. द्वारा साझा किया जाएगा। बांध और जलाशय के अलावा, परियोजना में एक अंतर्ग्रहण और पंप स्टेशन के साथ-साथ जलाशय और इटोवा नदी के बीच पानी के परिवहन के लिए एक पाइपलाइन भी शामिल है। खाड़ी के कई मील या किलोमीटर जलमग्न हो जाएंगे, और झील के लिए देशी और ज्यादातर दृढ़ लकड़ी के पेड़ों को साफ किया जा रहा है। यह ब्लफ्स टेक्नोलॉजी पार्क से भी सीधे प्रवाह प्राप्त करेगा, जो ब्लफ्स पार्कवे के साथ झील के पूर्व में तुरंत निर्मित एक औद्योगिक पार्क है, जो अब अंतरराज्यीय 575 के ठीक पश्चिम में वन और बहुत पहाड़ी क्षेत्र है। साझेदारी कैंटन शहर और सी. सी. एम. डब्ल्यू. ए. ने क्षेत्र की दीर्घकालिक जल आपूर्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी साझेदारी का गठन किया। परियोजना की सभी लागतों को प्रत्येक द्वारा उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। 25 प्रतिशत पानी कैंटन को जाएगा, और 75 प्रतिशत कोब और पड़ोसी काउंटियों के कुछ हिस्सों को जाएगा जिन्हें यह दक्षिण चेरोकी, पॉलडिंग और डगलस को बेचता है। यह आंशिक रूप से एक अंतर बेसिन जल हस्तांतरण है, क्योंकि अधिकांश कॉब और सभी डगलस और दक्षिण पॉलडिंग चट्टाहोची नदी बेसिन में हैं। पंप स्टेशन क्योंकि खाड़ी बहुत बड़ी नहीं है, पंप स्टेशन अंततः इटोवा नदी से पानी खींच लेगा और इसे हिकरी लॉग क्रीक जलाशय में पंप करेगा। एक व्यास नमनीय लोहे की पाइप अंतर्ग्रहण को पंप स्टेशन (पुराने राजमार्ग 5 पर पूर्व वेफल हाउस के पीछे स्थित) से जोड़ती है और फिर एक 42-इंच (107 सेमी) व्यास की पाइप, जो एक मील या 1.6 किमी से थोड़ी अधिक लंबी है, पंप स्टेशन को जलाशय से जोड़ेगी। उपकरणों में 3-28 MKM, पांच-चरण वाले ताजे पानी के ऊर्ध्वाधर टरबाइन पंप शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक 880 RPM पर 247 या 75.3 मीटर पर उत्पादन करने में सक्षम होंगे। इकाइयाँ उच्च-जड़ता मोटरों द्वारा संचालित होती हैं। जल का उपयोग जलाशय शहर की मौजूदा कच्चे पानी की आपूर्ति, इटोवा नदी की पूर्ति करता है। जलाशय से पानी उन निवासियों को जाएगा जो शहर की जल सेवा और क्षेत्र में सी. सी. एम. डब्ल्यू. ए. के कई थोक ग्राहकों का उपयोग करते हैं। वर्तमान में, शहर लगभग 6100 ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, और जलाशय से 2050 तक कैंटन को अपनी जल आपूर्ति की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने का अनुमान है, यहां तक कि विकास अनुमानों को भी ध्यान में रखते हुए। अलबामा परमिट चैलेंज जलाशय को 2004 में कोर द्वारा अनुमति दी गई थी, क्योंकि यह एसीटी नदी बेसिन के शीर्ष जल में है, इसका पानी बाद में कूसा नदी और बदले में अलबामा नदी और मोबाइल खाड़ी में बहता है। अक्टूबर 2007 के अंत में लगभग पूरा होने के बावजूद, अलबामा राज्य ने कोर के खिलाफ अमेरिकी संघीय अदालत में अपनी शिकायत में संशोधन किया, इसे परमिट को रद्द करने और पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, जिससे अलबामा पर इसके डाउनस्ट्रीम प्रभाव पर अधिक विचार किया गया। यह विशेष फाइलिंग संभवतः सूखे के दौरान अधिक पानी रखने के लिए जॉर्जिया की आक्रामक कार्रवाइयों की प्रतिक्रिया में थी (इस मामले में, विशेष रूप से अलाटूना झील जो बहुत नीचे की ओर नहीं है), लेकिन यह तथाकथित "त्रि-राज्य जल युद्ध" का हिस्सा है जो 1990 से अदालत में चल रहा है। निर्माण की जानकारी बांध का निर्माण रोलर-कॉम्पैक्ट कंक्रीट या आर. सी. सी. का उपयोग करके किया गया है। कुल मिलाकर, बांध के डिजाइन में लगभग 225,000 घन गज या 172,000 घन मीटर आर. सी. सी. का उपयोग करने की आवश्यकता थी। बांध का निर्माण थेले कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा उप-ठेकेदार ए. एस. आई. कंस्ट्रक्टर्स की सहायता से जॉनसन-रॉस बैच संयंत्र में साइट पर आर. सी. सी. का उत्पादन किया गया था, जिसमें बॉल ग्राउंड में पास के लाफार्ज खदान और सिग्नल माउंटेन सीमेंट कंपनी से सीमेंट का उपयोग किया गया था। फ्लाई ऐश का उपयोग मिश्रित डिजाइन में भी किया गया था। छह गज (5 मीटर) के संयंत्र ने आम तौर पर लगभग 350 घन गज या 268 घन मीटर आर. सी. सी. प्रति घंटे का उत्पादन किया। मिश्रण को एक कन्वेयर प्रणाली के माध्यम से बांध तक पहुँचाया गया था, जिसका निर्माण, स्थापना और रखरखाव रोटेक इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया था। लगभग या 233 मीटर की एक प्रारंभिक कन्वेयर दौड़ संयंत्र से मिश्रण को पहाड़ी तक एक स्थानांतरण स्टेशन तक ले गई; वहाँ से, एक दूसरा कन्वेयर मिश्रण को बांध के शीर्ष के साथ एक "ट्रिपर" तक ले गया। ट्रिपर, जिसे दूसरे कन्वेयर की दौड़ के साथ रखा जा सकता था, ने वितरण कन्वेयर से आर. सी. सी. को मोड़ दिया और इसे वांछित स्थान पर काम करने वाली सतह पर छोड़ दिया। जैसे ही ट्रिपर द्वारा आर. सी. सी. को छोड़ा गया, इसे बुलडोजर द्वारा 12-इंच (30 से. मी.) लिफ्टों में फैलाया गया। प्रारंभ में, आर. सी. सी. की पहली लिफ्टों के स्थान निर्धारण के दौरान, अधिकतम गतिशीलता के लिए एक छोटे से कोमात्सु डी21ए बुलडोजर का उपयोग किया गया था। फिर, जैसे-जैसे आर. सी. सी. प्लेसमेंट जारी रहा और प्लेसमेंट दरों में वृद्धि हुई, टीम ने एक बड़े कैटरपिलर डी5एम. एक्स. एल. और फिर ब्लेड पर पंखों से लैस एक और भी बड़े डियर 850 डोज़र पर स्विच किया। बांध के शीर्ष की ओर, जैसे ही कार्य क्षेत्र संकीर्ण होने लगा, कैट डी5एमएक्सएल को फिर से सेवा में बुलाया गया। जैसे-जैसे बांध की ऊँचाई बढ़ती गई, कन्वेयर प्रणाली के दूसरे चरण का समर्थन करने वाले स्तंभों को हाइड्रोलिक जैक का उपयोग करके उठाया गया। आम तौर पर, कन्वेयर को हर दो दिन में उठाया जाता था। जैसे ही समर्थन स्तंभों को जॅक किया गया, वे आर. सी. सी. में उद्घाटन छोड़ गए जो गैलरी को जल निकासी या वेंटिलेशन प्रदान करते हैं। डोज़र द्वारा फैलाए जाने के बाद, आर. सी. सी. को इंगरसोल रैंड रोलर्स की एक जोड़ी-एक डी. डी. 125 और, किनारे के रूपों के करीब काम करने के लिए, एक डी. डी. 24 द्वारा संकुचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनशील प्लेट संकलकों का उपयोग किनारे के रूपों के पास और विभिन्न प्रवेशों के आसपास मिश्रण को संकुचित करने के लिए किया गया था। बांध के नीचे की ओर, आर. सी. सी. का चेहरा दिखाई देगा। उन चेहरों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए, निर्माण दल ने एक चिकना चेहरा देने के लिए तथाकथित ग्राउट-समृद्ध आर. सी. सी. का उपयोग किया। इसमें फॉर्म किनारों के साथ असम्पर्कित आर. सी. सी. को रखना, आर. सी. सी. सतह पर एक साफ सीमेंट ग्राउट लगाना, फिर आर. सी. सी. के एक संकीर्ण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आर. सी. सी. में ग्राउट को कंपन करना और इस प्रकार एक चिकना चेहरा प्राप्त करना शामिल था। कोमात्सु और डियर लोडरों का उपयोग तैयार मिश्रित ट्रकों से उन स्थानों तक फेसिंग कंक्रीट को ले जाने के लिए किया जाता था जहां इसका उपयोग किया जाता था। परियोजना पर वास्तविक निर्माण शुरू होने से पहले पर्दे के पीछे बहुत काम हुआ, जैसे कि बांध स्थल का मूल्यांकन करना और विभिन्न संरचनाओं को डिजाइन करनाः बांध, अंतर्ग्रहण और पंप स्टेशन, और एक पाइपलाइन। डिजाइन और निर्माण चरणों के दौरान, परियोजना की समीक्षा शहर, सी. सी. एम. डब्ल्यू. ए. और जॉर्जिया सुरक्षित बांधों द्वारा की जाएगी, जो राज्य पर्यावरण संरक्षण प्रभाग द्वारा प्रबंधित एक कार्यक्रम है। अनुसूची में परियोजनाओं के निर्माण के लिए निर्माण कंपनियों को नियुक्त करने का समय भी शामिल था। साइट के स्थान और लेआउट के कारण, उत्पादन को बनाए रखने में एक प्रमुख कारक यह सुनिश्चित करना था कि सामग्री और उपकरण बांध निर्माण दल को जहां और जब उनकी आवश्यकता हो, वहां वितरित किए जा सकें। इसके लिए, टीम ने परियोजना पर चार बड़े क्रेन का उपयोग किया-बांध के एक छोर पर एक कोबेल्को 100-टन क्रेन, दूसरे छोर पर एक लाइबेर 120-टन क्रेन, डाउनस्ट्रीम की ओर एक मैनिटोवोक 4100 और अपस्ट्रीम की ओर एक मैनिटोवोक 888-साथ ही साथ आवश्यकता के अनुसार छोटे क्रेन और लिफ्ट। साइट पर कई क्रेन होने से बांध पर किसी भी बिंदु पर अधिकतम उठाने के लचीलेपन की अनुमति मिलती है। फॉर्म वर्क बांध को एक सपाट और ऊर्ध्वाधर अपस्ट्रीम चेहरे और एक सीढ़ीदार डाउनस्ट्रीम चेहरे के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसके नीचे की ओर की सीढ़ियों को लकड़ी के रूपों का उपयोग करके बनाया गया था, जिससे तीन फीट (90 सेमी) की ऊंचाई वाली सीढ़ियाँ बनाई गई थीं। ऊपर की ओर, टीम ने बांध के चेहरे को परिभाषित करने के लिए प्रीकास्ट स्टे-इन-प्लेस कंक्रीट फॉर्म पैनलों का उपयोग किया-आमतौर पर 5 इंच (488 × 198 और बार 13 सेमी) की मोटाई के साथ मापा जाता है। इन पैनलों में से प्रत्येक का अंदरूनी चेहरा एक अभेद्य भू-झिल्ली के साथ पंक्तिबद्ध है। चालक दल ने इन पैनलों को एक ऑन-साइट प्रीकास्ट यार्ड में बनाया और डाला। आर. सी. सी. प्लेसमेंट और कम्पैक्शन के दौरान इन अपस्ट्रीम रूपों को लंगर डालने के लिए, आर. सी. सी. में वापस विस्तारित स्थायी लंगर प्रत्येक फॉर्म पैनल के अंदर के चेहरे से जुड़े थे। इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए अस्थायी बाहरी स्टील स्टिफबैक स्थापित किए गए थे। कुल मिलाकर, डिजाइन में लगभग 1,100 पैनलों का उपयोग किया गया है। सभी फॉर्मवर्क बांध के बाहर नहीं थे। हिकरी लॉग क्रीक बांध में एक निरीक्षण/जल निकासी गैलरी शामिल है जिसका निर्माण बांध के भीतर ही किया गया है। इस गैलरी की चौड़ाई और ऊंचाई है। दीवारें हटाने योग्य धातु रूपों का उपयोग करके आर. सी. सी. प्लेसमेंट के दौरान बनाई गई थीं; गैलरी छत का निर्माण प्रीकास्ट प्रबलित कंक्रीट छत पैनलों का उपयोग करके किया गया था। प्रवेश सीढ़ियों को भी सामूहिक संरचना में शामिल किया गया है। इन द्वारों और मार्गों की उपस्थिति निर्माण को कुछ हद तक जटिल बनाती है लेकिन आसान उपकरण, नींव की नालियों से जल निकासी और संरचना के आंतरिक निरीक्षण की अनुमति देती है। तापमान के मुद्दे किसी भी बांध परियोजना के दौरान तापमान एक चिंता का विषय है, विशेष रूप से इस तरह से जहां रोलर-कॉम्पैक्ट कंक्रीट या आर. सी. सी. की इतनी बड़ी मात्रा रखी जा रही है। आर. सी. सी. ऊष्मा उत्पन्न करता है क्योंकि यह हाइड्रेट करता है और ठीक करता है, और वह ऊष्मा अत्यधिक होने पर दरार पैदा कर सकती है। अत्यधिक गर्मी की समस्याओं से बचने के लिए, दिन की गर्मी से बचने के लिए आर. सी. सी. प्लेसमेंट निर्धारित किया गया था। प्लेसमेंट आमतौर पर लगभग 5 बजे (17:00) शुरू होता है और रात भर जारी रहता है, तापमान बहुत अधिक होने से पहले मध्य-सुबह तक समाप्त हो जाता है। तापमान प्रबंधन को इस तथ्य से और सहायता मिली कि कुल का अधिकांश हिस्सा पिछली सर्दियों में ठंड के मौसम के दौरान जमा किया गया था। मौसम के गर्म होने के बावजूद कुल ढेर का मूल ठंडा रहा-मिश्रित तापमान को नियंत्रित करने में एक अतिरिक्त सहायता। यदि परिवेश का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है, तो टीम के पास तापमान को और कम करने के लिए मिश्रण में तरल नाइट्रोजन जोड़ने की क्षमता थी। प्रत्येक प्लेसमेंट सत्र के बीच बिस्तर मोर्टार का उपयोग किया गया था या नहीं, यह निर्धारित करने में तापमान भी एक प्रमुख कारक था। हालाँकि बिस्तर के मोर्टार का उपयोग ऊपर की ओर एक संकीर्ण क्षेत्र में और प्रत्येक दिन के आर. सी. सी. प्लेसमेंट की शुरुआत में प्रत्येक निकट संपर्क में किया जाता था, लेकिन पूरी लिफ्ट को केवल तभी बिस्तर पर रखना आवश्यक था जब "डिग्री-घंटे" (यानी, तापमान और लिफ्टों के बीच के समय का उत्पाद) 500 डिग्री घंटे से अधिक हो। संदर्भ बाहरी लिंक 16 तस्वीरों के साथ ए. जे. सी. लेख चेरोकी काउंटी, जॉर्जिया में इमारतें और संरचनाएं कॉब काउंटी, जॉर्जिया में इमारतें और संरचनाएं जॉर्जिया में हिकोरी लॉग क्रीक जलाशय बांध (यू. एस. राज्य) संयुक्त राज्य अमेरिका स्थानीय सार्वजनिक उपयोगिता बांध 2007 में पूरा किया गया गुरुत्वाकर्षण बांध रोलर-कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध कॉब काउंटी, जॉर्जिया के जल निकाय जॉर्जिया में चेरोकी काउंटी, जॉर्जिया के जल निकाय 2007 प्रतिष्ठान (यू. एस. राज्य)