Pathfinder Dam
पाथफाइंडर बांध एक चिनाई बांध है, जो कैस्पर, व्योमिंग के लगभग दक्षिण-पश्चिम में नॉर्थ प्लेट नदी पर स्थित है। इसका निर्माण मूल रूप से 1905 से 1909 तक नॉर्थ प्लेट परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया था और तब से इसे कई बार संशोधित किया गया है। यह ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल है। बांध के निर्माण ने पाथफाइंडर जलाशय का निर्माण किया जो व्योमिंग और नेब्रास्का में सिंचाई के लिए जल भंडारण प्रदान करता है। बांध का नाम जनरल जॉन चार्ल्स फ्रेमोंट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1842 में इस क्षेत्र की खोज की थी और उन्हें "पश्चिम का पथप्रदर्शक" उपनाम दिया गया था। पाथफाइंडर बांध ग्रेनाइट खंडों से बना है, जो उसी पत्थर से खनन किया गया है जो नदी की घाटी बनाता है। बफ़ेलो बिल बांध के साथ, इसके समकालीन, पाथफाइंडर बांध का उद्देश्य व्योमिंग में अर्ध-शुष्क भूमि की सिंचाई करना था। बफ़ेलो बिल बांध रेल मार्ग के भीतर स्थित होने के कारण ठोस निर्माण का है, जबकि पाथफाइंडर बांध निकटतम रेल मार्ग से लगभग है। माल ढुलाई को दूरी तय करने में कम से कम तीन दिन लगे और एक बार 76 दिन लगे। बैरल में सीमेंट का परिवहन घोड़े से खींचे जाने वाले वैगन द्वारा संभव नहीं था, इसलिए बांध खनन किए गए पत्थर से बनाया गया था। बांध का सामना पत्थरों से किया गया था, जो एक मोटे गारे के बिस्तर में रखे गए थे। इन पहलुओं के बीच दस टन वजन के अनियमित आकार के ग्रेनाइट ब्लॉकों का एक केंद्र था, जो मोर्टार और खदान की पूंछ में बिछाया गया था। मोड़ सुरंग को बांध के निकास कार्य बनने के लिए अनुकूलित किया गया था। 1909 में निर्माण की लागत 25 लाख डॉलर थी। एक सहायक डाइक, ऊँचा, बांध के दक्षिण तक फैला हुआ है। यह एक ठोस कोरवॉल के साथ एक मिट्टी भराव संरचना है। बांध के उत्तर की ओर एक अनियंत्रित स्पिलवे बनाने के लिए एक प्राकृतिक चैनल को बड़ा और सीधा किया गया था। मूल मोड़ सुरंग उत्तरी निकास कार्य बन गई, जिसे 1958 में बल्कहेड्स के साथ छोड़ दिया गया और सील कर दिया गया। 1958 से सुरंग को बिजली आउटलेट कार्यों को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया था, एक सुरंग जो अल्कोवा जलाशय के ऊपरी छोर पर फ्रेमोंट कैन्यन पावरप्लांट तक फैली हुई थी। फ्रेमोंट कैन्यन पावरप्लांट में दो टर्बाइनों के साथ 66.8 मेगावाट की क्षमता है, जिसे 1986 और 1990 के बीच 48 मेगावाट से उन्नत किया गया है। बांध और बिजली संयंत्र के बीच चार नदी मील में पानी के प्रवाह की अनुमति देने के लिए 1997 में बांध पर एक कम प्रवाह वाला निकास पूरा किया गया था। 1902 में डेविल्स गेट के नाम से जाने जाने वाले एक संकीर्ण बिंदु पर स्वीटवाटर नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई गई थी। 1903 में नव स्थापित ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन द्वारा स्वीटवाटर और नॉर्थ प्लेट के संगम के नीचे एक स्थल पर बांध बनाने के लिए एक अधिक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित की गई थी। बांध का डिजाइन रिक्लेमेशन सर्विस के जॉर्ज वाई. विज़नर द्वारा सलाहकार इंजीनियर एडगर टी. व्हीलर के साथ किया गया था। अन्वेषणात्मक खुदाई 1903 में शुरू हुई और 1905 में एक लंबी मोड़ सुरंग के लिए एक अनुबंध दिया गया था। बांध निर्माण अनुबंध के लिए बोली लगाने में देरी हुई थी। प्रारंभिक ठेकेदार ने बोली में त्रुटियों का हवाला देते हुए वापस ले लिया। आखिरकार, निर्माण अनुबंध डेनवर की गेडिस और सीरी स्टोन कंपनी को 482,000 डॉलर की प्रारंभिक राशि के लिए दिया गया, जो बाद में बढ़कर 626 डॉलर हो गया। एक अपस्ट्रीम कॉफरडैम के निर्माण के साथ कठिनाइयाँ, जो ठेकेदार द्वारा घाटी की दीवारों से ढीली चट्टान के अनुचित विस्फोट के कारण पैदा हुईं, पहली देरी का कारण बनीं। बांध की नींव का काम जनवरी 1906 में शुरू हुआ, जिसकी नींव केवल गहरी रखी गई थी। बाढ़ के पानी के कारण देरी के बाद, बांध को 14 जून, 1909 को पूरा किया गया था। असामान्य गर्मी की बारिश ने जलाशय को भर दिया, स्पिलवे को ओवरटैक्स कर दिया और बांध के दक्षिण में अधूरे सहायक डाइक को ओवरटॉप करने की धमकी दी, संभवतः नदी को एक नए, निचले चैनल को काटने की अनुमति दी और संभावित रूप से बांध को सूखा छोड़ दिया। मुख्य बांध के शिखर में विस्फोटक आवेश लगाए गए थे जिनका उपयोग अतिप्रवाह होने पर किया जाना था, इस प्रकार बांध पर सबसे कम बिंदु रखा गया था। डाइक आयोजित किया गया और आरोपों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन 1949 में विस्फोटक विशेषज्ञों द्वारा इसे हटाना पड़ा। जलाशय की पूर्ण क्षमता विकसित करने के लिए 1910 में इस स्थान पर एक सहायक डाइक का निर्माण किया गया था। संभावित ओवरटॉपिंग ने डेनवर समाचार पत्रों में सनसनीखेज कहानियों को जन्म दिया और उसके बाद कई वर्षों तक कैस्पर डाउनस्ट्रीम में वार्षिक घबराहट पैदा की। फ्रेमोंट कैन्यन पावरप्लांट का निर्माण 1958 और 1961 के बीच किया गया था, जो पिक-स्लोन मिसौरी बेसिन परियोजना की ग्लेंडो इकाई का हिस्सा है। जलाशय को अवसादन का सामना करना पड़ा है, जैसा कि सभी बांध करते हैं, जिससे क्षमता कम हो जाती है और 1995 में भंडारण क्षमता जोड़ने के लिए बांध के ऊपर और बीच जोड़ने का प्रस्ताव आया। पाथफाइंडर इंटरप्रेटिव सेंटर एक छोटा सा संग्रहालय है जो बांध के पास पूर्व बांधपाल के आवास में स्थित है। पथप्रदर्शक राष्ट्रीय वन्यजीव शरण में जलाशय के कुछ हिस्से शामिल हैं। जलाशय पर पाँच शिविर स्थल और एक मरीना है। बांध के नीचे एक लटकता हुआ पैदल पुल नदी को पार करता है। पाथफाइंडर बांध को 12 अगस्त, 1971 को ऐतिहासिक स्थानों के राष्ट्रीय रजिस्टर में रखा गया था। 2015 में, बांध को एक ऐतिहासिक जिले में शामिल किया गया था जिसमें बांध, इसकी संचालन सुविधाएं और इसके निर्माण शिविर के पुरातात्विक अवशेष शामिल थे। 1984, 2010 और 2011 और 2016 में जलाशय ओवरफ्लो हो गया है और ओवरफ्लो पानी के कारण बांध के तुरंत उत्तर में एक चैनल मजबूर हो गया है। थियोडोर रूजवेल्ट बांध, एरिजोना की नमक नदी परियोजना पर एक समान साइक्लोपियन चिनाई बांध संदर्भ बाहरी लिंक व्योमिंग राज्य ऐतिहासिक संरक्षण कार्यालय में पाथफाइंडर बांध ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन नॉर्थ प्लेट प्रोजेक्ट में ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन फ्रेमोंट कैन्यन पावरप्लांट में ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन डैम में नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस इन व्योमिंग बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स इन नैट्रोना काउंटी, व्योमिंग ग्रेविटी डैम यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन डैम 1909 में पूरा हुआ नॉर्थ प्लेट नदी चिनाई बांधों पर बांध वीडियो क्लिप वाले लेख व्योमिंग में नैट्रोना काउंटी, व्योमिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऐतिहासिक स्थानों का राष्ट्रीय रजिस्टर