Budgeted cost of work performed
निष्पादित कार्य की बजटीय लागत (बी. सी. डब्ल्यू. पी.) जिसे अर्जित मूल्य (ई. वी.) भी कहा जाता है, वह कार्य की बजटीय लागत है जो वास्तव में एक विशिष्ट समय अवधि के दौरान एक निर्धारित कार्य को पूरा करने में की गई है। बी. सी. डब्ल्यू. पी. पूर्ण कार्य पैकेजों और मुक्त कार्य पैकेजों के पूर्ण भागों के लिए बजट का योग है, साथ ही प्रयास के स्तर और विभाजित प्रयास के लिए बजट का लागू हिस्सा है। (कार्य विच्छेद संरचना में पहचानी गई वस्तुओं के साथ-साथ अतिरिक्त लागत, साथ ही योजना और प्रदर्शन के अनुपात में संबंधित लागत।) परियोजना प्रबंधन संस्थान (पीएमआई) द्वारा पीएमबीओके (7वें संस्करण) के अनुसार, अर्जित मूल्य (ईवी) को "उस काम के लिए अधिकृत बजट के संदर्भ में व्यक्त किए गए काम के माप" के रूप में परिभाषित किया गया है। बी. सी. डब्ल्यू. पी. परियोजना प्रबंधन के लिए अर्जित मूल्य प्रबंधन दृष्टिकोण में एक शब्द है। बी. सी. डब्ल्यू. पी. को कार्य की बजटीय लागत अनुसूचित (बी. सी. डब्ल्यू. एस.) के विपरीत माना जाता है जिसे नियोजित मूल्य (पी. वी.) भी कहा जाता है। बी. सी. डब्ल्यू. एस. सभी कार्य पैकेजों, योजना पैकेजों और ओवरहेड के लिए बजट मदों का योग है जो वास्तव में किए गए काम की लागत के बजाय उस अवधि के लिए निर्धारित किया गया था। बी. सी. डब्ल्यू. पी. को कार्य निष्पादित की वास्तविक लागत (ए. सी. डब्ल्यू. पी.) से भी विपरीत माना जाता है जो बजट अनुमानों के बजाय खर्च की गई वास्तविक राशि को मापता है। उदाहरण तीन शब्दों के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए, मान लें कि एक अनुसूची में एक कार्य "परीक्षण हार्डवेयर" है जो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक चलने का अनुमान है और इसकी लागत $1000 है, और यह एक सरल प्रयास है जिसमें कोई अतिरिक्त या आवंटित लागत नहीं है। हालांकि 5 जनवरी को, स्वीकृत समय के बीच में, काम 30 प्रतिशत पूरा हो गया है और 250 डॉलर खर्च हो गए हैं। बी. सी. डब्ल्यू. पी. 1000 डॉलर (बजटीय लागत) गुना 30 प्रतिशत (कार्य निष्पादित) है, या 300 डॉलर बी. सी. डब्ल्यू. एस. 1000 डॉलर (बजटीय लागत) गुना 50 प्रतिशत (निर्धारित राशि) है, या 500 डॉलर ए. सी. डब्ल्यू. पी. 250 डॉलर है अर्जित मूल्य प्रबंधन में तुलना इसे निर्धारित समय से पीछे और कुल मिलाकर उम्मीद से कम लागत के रूप में देखेगी। विस्तृत गणना को प्रत्येक कार्य (पूर्ण या प्रगति पर) के पूर्ण प्रतिशत को उसके नियोजित मूल्य से गुणा करना चाहिए परियोजना प्रबंधन की शब्दावली अर्जित मूल्य प्रबंधन उद्धरण संदर्भ लागत इंजीनियरिंग निर्धारित कार्य की लागत देखें