Flamanville Nuclear Power Plant
फ्लेमनविल परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोटेनटिन प्रायद्वीप पर फ्लेमनविल, मान्चे, फ्रांस में स्थित है। बिजली संयंत्र में दो दबाव वाले जल रिएक्टर (पीडब्लूआर) हैं जो प्रत्येक में 1.3 जीडब्ल्यू का उत्पादन करते हैं और क्रमशः 1986 और 1987 में सेवा में आए। इसने 2005 में 18.9 टीडब्ल्यूएच का उत्पादन किया, जो फ्रांस में बिजली उत्पादन का 4 प्रतिशत था। 2006 में यह आंकड़ा लगभग 3.3 प्रतिशत था। उस समय, संयंत्र में नियमित रूप से 671 कर्मचारी काम कर रहे थे। साइट पर एक तीसरा रिएक्टर, एक ई. पी. आर. इकाई, का निर्माण 2007 में शुरू हुआ और इसकी वाणिज्यिक शुरुआत 2012 के लिए निर्धारित की गई थी. यह परियोजना बजट से पांच गुना अधिक है और निर्धारित समय से वर्षों पीछे है। रिएक्टर में उपयोग किए जाने वाले इस्पात में कमजोरी सहित विभिन्न सुरक्षा समस्याएं उठाई गई हैं। जुलाई 2019 में, और देरी की घोषणा की गई, जिससे वाणिज्यिक परिचय की तारीख 2022 के अंत तक पीछे धकेल दी गई। जनवरी 2022 में, और अधिक देरी की घोषणा की गई, ईंधन की लोडिंग 2023 के मध्य तक जारी रही, और फिर दिसंबर 2022 में, ईंधन की लोडिंग में 2024 की शुरुआत तक देरी हुई। एक नए रिएक्टर, फ्लैमनविले 3 पर इकाई 3 का निर्माण 4 दिसंबर 2007 को शुरू हुआ। नई इकाई एक अरेवा यूरोपीय दबाव रिएक्टर प्रकार है और इसकी नेमप्लेट क्षमता 1,650 मेगावाट होने की योजना है। ई. डी. एफ. ने अनुमान लगाया कि लागत €3.3 बिलियन है और कहा कि यह 54 महीनों तक चलने वाले निर्माण के बाद 2012 में वाणिज्यिक संचालन शुरू कर देगा। नवीनतम लागत अनुमान (जुलाई 2020) €19.1 बिलियन है, जिसमें 2022 के अंत में अस्थायी रूप से चालू करने की योजना है। 3 दिसंबर 2012 को ईडीएफ ने घोषणा की कि अनुमानित लागत बढ़कर €8.5 बिलियन ($11 बिलियन) हो गई है, और निर्माण पूरा होने में 2016 तक की देरी हो रही है। अगले दिन इतालवी बिजली कंपनी एनेल ने घोषणा की कि वह परियोजना में अपनी 12.5% हिस्सेदारी और भविष्य के पांच ईपीआर को छोड़ रही है। उन्हें 613 मिलियन यूरो की उनकी परियोजना हिस्सेदारी और ब्याज के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी। नवंबर 2014 में ईडीएफ ने घोषणा की कि आरेवा द्वारा घटक वितरण में देरी के कारण निर्माण पूरा होने में 2017 तक की देरी हुई थी। अप्रैल 2015 में अरेवा ने फ्रांसीसी परमाणु नियामक, ऑटोरिटे डी सूरेटे न्यूक्लेयर (ए. एस. एन.) को सूचित किया कि रिएक्टर पोत स्टील में विसंगतियों का पता चला है, जिससे "अपेक्षित यांत्रिक कठोरता मूल्यों से कम" हो गया है। सेकंड वाल्स सरकार में पारिस्थितिकी, सतत विकास और ऊर्जा मंत्री सेगोलीन रॉयल ने निर्माता से आगे के विवरण और संभावित परिणामों के लिए कहा। विभिन्न सुरक्षा समस्याएं उठाई गई हैं, जिनमें रिएक्टर में उपयोग किए जाने वाले स्टील में कमजोरी के साथ-साथ रिएक्टर दबाव पोत में उपयोग किए जाने वाले स्टील मिश्र धातु जालीदार उच्च अखंडता घटकों की विषमता शामिल है, जो जापानी-स्रोत घटकों में भी मौजूद हैं जो फ्रांसीसी परमाणु उपकरण आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं। 1999 के ब्लेयस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बाढ़ के दौरान अनुभव की गई बाढ़ के खतरे के कारण फ्लेमनविले ई. पी. आर. संयंत्र की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया गया है। जून 2015 में ए. एस. एन. द्वारा शीतलन प्रणाली सुरक्षा वाल्वों में कई दोषों की खोज की गई थी। सितंबर 2015 में ईडीएफ ने घोषणा की कि अनुमानित लागत बढ़कर €10.5 बिलियन हो गई है, और रिएक्टर के शुरू होने में 2018 की चौथी तिमाही तक की देरी हुई है। फ्लेमैनविले की इकाई 3 की देरी ने अतिरिक्त ध्यान आकर्षित किया जब दिसंबर 2016 में द इकोनॉमिस्ट ने बताया कि हिंकले पॉइंट सी के लिए ब्रिटिश ऋण गारंटी के लिए इकाई 3 को 2020 तक चालू करने की आवश्यकता है, कि नियामक 2017 के मध्य में इकाई 3 के भविष्य पर शासन करेगा और इस निर्णय का एक संभावित परिणाम 2018 से बहुत आगे इसके उद्घाटन में देरी कर सकता है, इस प्रकार ब्रिटिश ऋण गारंटी को खतरे में डाल सकता है जिससे ईडीएफ को हिंकले पॉइंट पर ईपीआर बनाने से रोका जा सकता है। फरवरी 2017 में ताइशान परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ई. पी. आर.-रिएक्टरों के निर्माण में नए सिरे से देरी ने ई. डी. एफ. को यह कहने के लिए प्रेरित किया कि फ्लेमनविले 3 2018 के अंत तक परिचालन शुरू करने के लिए निर्धारित समय पर है, यह मानते हुए कि इसे नियामक की मंजूरी मिल गई है। जून 2017 में, फ्रांसीसी नियामक ने एक अस्थायी निर्णय जारी किया कि फ्लैमनविले 3 शुरू करने के लिए सुरक्षित है। जनवरी 2018 में, शीत कार्यात्मक परीक्षण पूरे किए गए थे। फरवरी में, ईडीएफ ने पाया कि कुछ माध्यमिक शीतलन परिपथ वेल्ड विनिर्देशों को पूरा नहीं करते थे, जिसके कारण ईडीएफ को आगे की जांच करनी पड़ी और एक रिपोर्ट जारी करनी पड़ी। इसके बाद, ए. एस. एन. ने ई. डी. एफ. से वेल्डिंग जाँच को अन्य प्रणालियों तक बढ़ाने का अनुरोध किया। गर्म कार्यात्मक परीक्षणों को स्थगित करना पड़ा। जुलाई 2018 में, ई. डी. एफ. ने 2019 की चौथी तिमाही में ईंधन की लोडिंग में और देरी की और परियोजना की लागत अनुमान में और €400 मिलियन ($467.1 मिलियन अमरीकी डालर) की वृद्धि की। ई. डी. एफ. द्वारा नवीनतम परियोजना लागत अनुमान €10.9 बिलियन ($12.75 बिलियन यू. एस. डी.) था, जो मूल लागत अनुमानों का तीन गुना था। गर्म परीक्षण को 2018 के अंत तक पीछे धकेल दिया गया था। जनवरी 2019 में, गर्म परीक्षण में एक महीने की और देरी की घोषणा की गई थी। जून 2019 में नियामक ए. एस. एन. ने निर्धारित किया कि दो-दीवार नियंत्रण से गुजरने वाले भाप हस्तांतरण पाइपों में आठ वेल्ड, जिन्हें ई. डी. एफ. ने शुरू करने के बाद ठीक करने की उम्मीद की थी, रिएक्टर के चालू होने से पहले मरम्मत की जानी चाहिए। 29 जून 2019 को, यह घोषणा की गई कि स्टार्ट-अप को एक बार फिर पीछे धकेल दिया जा रहा है, जिससे यह संभावना नहीं है कि इसे 2022 के अंत से पहले शुरू किया जा सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि मरम्मत से लागत में 1.50 करोड़ यूरो की वृद्धि होगी, जिससे कुल लागत 12.4 करोड़ यूरो हो जाएगी। 110 दोषपूर्ण वेल्ड की मरम्मत के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय के कारण लागत में वृद्धि हुई है और लागत बढ़कर €12.7 बिलियन हो गई है। जुलाई 2020 में, फ्रेंच कोर्ट ऑफ ऑडिट ने परियोजना के अठारह महीने के गहन विश्लेषण को अंतिम रूप दिया, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि कुल अनुमानित लागत €19.1 बिलियन तक पहुंच गई है। गंभीर देरी के कारण अतिरिक्त वित्तपोषण लागत के साथ-साथ अतिरिक्त कर और शुल्क भी लगे। एक जवाब में, ईडीएफ ने अदालत के निष्कर्षों पर विवाद नहीं किया। उसी महीने, फ्रांस की ऊर्जा मंत्री बारबरा पोम्पिली ने परियोजना को "गड़बड़" बताते हुए उच्च लागत और देरी का उल्लेख किया। दिसंबर 2022 में, ईडीएफ ने संवेदनशील उपकरणों के करीब कुछ वेल्डों के तनाव से राहत देने वाले गर्मी उपचार के लिए एक नई प्रक्रिया स्थापित करने के लिए अधिक काम करने के कारण 500 मिलियन यूरो की अनुमानित लागत वृद्धि के साथ कम से कम छह महीने की और देरी की घोषणा की। ईंधन की लोडिंग अब 2024 की शुरुआत में होने का अनुमान है। अनुमानित कुल लागत बढ़कर 13.2 अरब यूरो हो गई। घटनाएँ 9 फरवरी 2017 को इकाई 1 के टरबाइन हॉल में एक पंखे के साथ एक यांत्रिक समस्या के कारण विस्फोट और आग लग गई, जिससे पांच लोगों को धुएँ में सांस लेने के लिए इलाज करना पड़ा। जबकि गैर-परमाणु दुर्घटना से कोई रेडियोधर्मी रिसाव नहीं हुआ, इसने नंबर एक रिएक्टर को पावर ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर दिया। ईडीएफ ने शुरू में अनुमान लगाया था कि रिएक्टर एक सप्ताह के भीतर चालू हो जाएगा, लेकिन बाद में मार्च के अंत का अनुमान लगाया। कुछ परिचालन गतिविधियों में कमियों, रखरखाव दोषों की एक बड़ी संख्या, कुछ रखरखाव कार्यों में खराब महारत और इकाई 1 के दस साल के निरीक्षण प्रलेखन की अपर्याप्त गुणवत्ता के कारण 2019 से 2022 तक नियामक ऑटोरिट डी सूरेट न्यूक्लेयर (ए. एस. एन.) द्वारा इकाइयाँ 1 और 2 की निगरानी बढ़ाई गई थी। इसमें एक वर्ष में लगभग 30 ए. एस. एन. निरीक्षण शामिल थे। संदर्भ फ्रांस में परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को मनचे में ई. पी. आर. रिएक्टरों की इमारतों और संरचनाओं का उपयोग करते हुए निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के साथ जोड़ते हैं