Nyagak III Hydroelectric Power Station
न्यागाक III पावर स्टेशन एक छोटी पनबिजली परियोजना है, जो युगांडा में निर्माणाधीन है, जो पूर्वी अफ्रीकी समुदाय की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्थान पावर स्टेशन युगांडा के उत्तरी क्षेत्र के पश्चिम नील उप-क्षेत्र में नैपिया उप काउंटी, ओकोरो काउंटी, ज़ोंबो जिले में न्यागाक नदी के पार स्थित है। यह पैधा शहर के लगभग उत्तर में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की सीमा के करीब, मौजूदा न्यागाक I पावर स्टेशन के निकट, लेकिन नीचे की ओर है। सितंबर 2010 में, एक जर्मन परामर्श इंजीनियरिंग फर्म लाहमेयर इंटरनेशनल जीएमबीएच द्वारा एक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) का निष्कर्ष निकाला गया था। युगांडा इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (यू. ई. जी. सी. एल.) एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी. पी. पी.) के माध्यम से न्यागाक III का विकास करेगी। 2013 में, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने यू. ई. जी. सी. एल. को निजी क्षेत्र से एक निवेशक की पहचान करने और उसका चयन करने में सहायता की, जो इक्विटी का निवेश करेगा और परियोजना के लिए आगे ऋण और इक्विटी वित्तपोषण की व्यवस्था करेगा। वह निवेशक तब यू. ई. जी. सी. एल. के साथ एक पी. पी. पी. समझौते के तहत विकास को डिजाइन, विकसित और संचालित करेगा। यह चयन प्रक्रिया लगभग एक वर्ष तक चलने की उम्मीद थी, जिसकी शुरुआत जुलाई 2013 में हुई थी। चयनित निजी निवेशक एक संघ है जिसमें हाइड्रोमैक्स लिमिटेड और डॉट सर्विसेज लिमिटेड शामिल हैं। यू. ई. जी. सी. एल. और संघ ने तब एक विशेष प्रयोजन वाहन, जेनमैक्स न्यागाक लिमिटेड का गठन किया, जो बिजली स्टेशन का निर्माण, संचालन और प्रबंधन करेगा। निर्माण समय सारिणी यह अनुमान लगाया गया था कि मुख्य निवेशक के लिए चयन प्रक्रिया 2014 तक जारी रहेगी। निर्माण 2015 में शुरू होगा और पिछले तीन वर्षों में 2018 में चालू होने की उम्मीद है। निर्माण लागत 2011 में, न्यागाक III पावर स्टेशन के निर्माण में लगभग 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आने का अनुमान था। उत्पन्न बिजली को पैधा, नेबबी, बोंडो, ओकोलो और अरुआ शहरों को जोड़ने वाली मौजूदा 33 किलोवोल्ट संचरण बिजली लाइनों के माध्यम से निकाला जाएगा, जिसका निर्माण यूजीएक्सः 44.2 बिलियन (€13 मिलियन) की अनुमानित लागत पर 2013 और 2015 के बीच न्यागक पावर स्टेशन के विकास के बाद किया गया था। मार्च 2018 में, डेली मॉनिटर ने बताया कि के. एफ. डब्ल्यू. ने वित्तीय समापन तक पहुंचने में विस्तारित देरी के कारण इस परियोजना को पूरा करने के लिए एस. एच. एस. 36 बिलियन (€8 मिलियन) का अनुदान वापस ले लिया था। युगांडा सरकार को इस अंतर को पाटने के लिए नए धन का स्रोत बनाना होगा। मार्च 2019 तक, निर्माण लागत 19.4 लाख अमेरिकी डॉलर बताई गई है। (क) व्यापार विकास बैंक (टी. डी. बी.) (ख) अफ्रीकी विकास बैंक और (ग) एक्जिम बैंक ऑफ चाइना से ऋण मांगे जा रहे हैं। टी. डी. बी. इस परियोजना को वित्त पोषण के दृष्टिकोण से देख रहा है। नवंबर 2020 में, अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक ने के. एफ. डब्ल्यू. की जगह इस बिजली स्टेशन को पूरा करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने पर सहमति व्यक्त की, जिसने भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण 2018 में €8 मिलियन का वित्त पोषण वापस ले लिया। जिस समय एफ्रेक्सिम बैंक इसमें शामिल हुआ था, उस समय कार्य की प्रगति का अनुमान 22 प्रतिशत पूरा होने का था। 2022 की चौथी तिमाही में वाणिज्यिक रूप से चालू होने की उम्मीद है। हाल के घटनाक्रम मार्च 2019 में, युगांडा के ऊर्जा और खनिज विकास मंत्रालय ने यू. ई. जी. सी. एल. से इस बिजली स्टेशन पर काम फिर से शुरू करने में तेजी लाने के लिए कहा। अब बांध की नई क्षमता को बढ़ा दिया गया है। एस. पी. वी. कंपनी को अब जेनवैक्स न्यागाक कहा जाता है। यह युगांडा सरकार (30 प्रतिशत) और एक संघ (70 प्रतिशत) के संयुक्त स्वामित्व में है जिसमें (ए) टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स (बी) डॉट सर्विसेज लिमिटेड और (सी) हाइड्रोमैक्स लिमिटेड शामिल हैं। नीचे दी गई तालिका जेनवैक्स न्यागाक में हिस्सेदारी को दर्शाती है। जनवरी 2022 तक निर्माण कार्य चल रहा था और 2022 की दूसरी छमाही में पूरा होने की उम्मीद थी। यह भी देखें अफ्रीका में पनबिजली स्टेशनों की सूची युगांडा में बिजली स्टेशनों की सूची नेपिया संदर्भ बाहरी लिंक पहला सौर पनबिजली संकर संयंत्र 28 जनवरी 2020 तक रुका। युगांडा ज़ोंबो जिला पश्चिम नील उप-क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र, युगांडा में युगांडा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों में 5 मेगावाट बांध पावर स्टेशन प्राप्त करने के लिए न्यागाक III हाइड्रो पावर के लिए निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।