Badger Hollow Solar Farm
बैजर होलो सोलर फार्म एक 300 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा स्टेशन है जो वर्तमान में दक्षिण-पश्चिमी, विस्कॉन्सिन में आयोवा काउंटी में निर्माणाधीन है। स्वामित्व विस्कॉन्सिन लोक सेवा निगम (डब्ल्यू. पी. एस.), मैडिसन गैस एंड इलेक्ट्रिक (एम. जी. एंड. ई.) और विस्कॉन्सिन इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (डब्ल्यू. ई. एनर्जीज) के बीच साझा है, जिसमें प्रत्येक उपयोगिता के पास 100 मेगावाट का स्वामित्व है। यह विस्कॉन्सिन में स्वीकृत और निर्मित दूसरा उपयोगिता-पैमाने का सौर संयंत्र था, एक बार पूरा होने के बाद, यह स्थल लगभग 3500 एकड़ में फैलेगा, जिसमें 2000 और 2200 एकड़ के बीच का उपयोग सीधे सौर पैनल सरणी के लिए किया जाएगा। यह सुविधा कोब गाँव और मिफ्लिन, ईडन और लिंडेन शहरों में स्थित है। यह कॉब के ठीक दक्षिण में और पास के मोंटफोर्ट विंड फार्म के दक्षिण-पूर्व में स्थित है। 18 अप्रैल, 2019 को, डब्ल्यू. पी. एस. और एम. जी. एंड. ई. ने लगभग $<आई. डी. 1 मिलियन में 150 मेगावाट के बैजर होलो सोलर फार्म और लाइन में विद्युत टाई को खरीदा और अधिग्रहित किया। इस खरीद में 150 मेगावाट के टू क्रीक सोलर पार्क का अधिग्रहण भी शामिल था। इस समझौते की कुल लागत $1,299 प्रति किलोवाट या बैजर होलो घटक के लिए $194.8 मिलियन थी। मार्च, 2020 में, डब्ल्यू. ई. एनर्जीज और एम. जी. एंड. ई. ने सौर फार्म के शेष 150 मेगावाट को लगभग $<आई. डी. 1 मिलियन में खरीदा और अधिग्रहित किया। परियोजना आवेदन सामग्री के हिस्से के रूप में, इस सुविधा के निर्माण के बाद 17 पूर्णकालिक कर्मचारियों की आवश्यकता होने की उम्मीद थी। यह सुविधा संघीय सौर निवेश कर क्रेडिट (आई. टी. सी.) के लिए पात्र है। एम. जी. एंड. ई. ने अनुमान लगाया कि इस सुविधा को आई. टी. सी. का 30 प्रतिशत प्राप्त होगा। आई. आर. एस. की आवश्यकता के अनुसार परियोजना के 30 साल के जीवनकाल में आई. टी. सी. को सामान्य किया जाएगा। पृष्ठभूमि एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, गवर्नर टोनी एवर्स ने स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा कार्यालय को एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा कि 2050 तक विस्कॉन्सिन में खपत की जाने वाली सभी बिजली कार्बन मुक्त हो। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, उपयोगिता पैमाने पर सौर सुविधाओं से उत्पन्न बिजली का जीवन चक्र उत्सर्जन 48 जी. सी. ओ. 2. ई. क्यू./के. डब्ल्यू. एच. (औसत मूल्य) है। तुलनात्मक रूप से, कोयला और प्राकृतिक गैस (संयुक्त-चक्र संयंत्र) से उत्पन्न बिजली से जीवन चक्र उत्सर्जन क्रमशः 820 और 490 जी. सी. ओ. 2. ई. क्यू./के. डब्ल्यू. एच. है। विस्कॉन्सिन में विद्युत उत्पादन आपूर्ति की चिंताओं के कारण उपयोगिता पैमाने पर सौर की खरीद और निर्माण को भी कुछ लोगों द्वारा उचित ठहराया गया है, जब राज्य में कई बड़े कोयले से चलने वाले संयंत्र 2020 के दशक की शुरुआत में बंद हो जाएंगे। उन कोयले से चलने वाले संयंत्रों को बंद करने में 2020 के दशक के मध्य तक देरी हुई है क्योंकि प्रमुख उपयोगिता कंपनियों ने बिजली की विश्वसनीयता की चिंताओं और नए सौर खेतों को शुरू करने में देरी का हवाला दिया है। इतिहास बैजर होलो सोलर फार्म, एल. एल. सी., इनवेंर्जी, एल. एल. सी. से संबद्ध, ने 1 जून, 2018 को विस्कॉन्सिन के लोक सेवा आयोग (पी. एस. सी.) को सार्वजनिक सुविधा और आवश्यकता प्रमाण पत्र (सी. पी. सी. एन.) आवेदन प्रस्तुत किया। 18 अप्रैल, 2019 को, सुविधा के निर्माण के लिए सी. पी. सी. एन. आवेदन को पी. एस. सी. द्वारा अनुमोदित किया गया था। अपने अनुमोदन निर्णय में, पी. एस. सी. ने पाया कि परियोजना ने विस्कॉन्सिन क़ानून § 1.12 और 196.025 (1) की आवश्यकताओं को पूरा किया, जिसे ऊर्जा प्राथमिकता कानून के रूप में जाना जाता है। बैजर होलो के प्रमुख घटकों में पी. वी. पैनल, बिजली रूपांतरण इकाइयाँ (पी. सी. यू.), संग्रह लाइनें, एक कलेक्टर सबस्टेशन और एक संचालन और रखरखाव (ओ. एंड. एम.) भवन शामिल हैं। पैनलः इस सुविधा में एकल-अक्ष ट्रैकिंग सिस्टम पर लगभग 900,000 से 1,200,000 PV पैनल शामिल होंगे। पैनलों का माप लगभग 2 मीटर गुणा 1 मीटर है और इनका मूल्यांकन 335 और 445 वाट के बीच किया गया है। अधिकतम उत्पादन)। इस सुविधा की कुल डीसी उत्पादन रेटिंग 408 मेगावाट है। पीसीयूः इनवर्टर और पैड-माउंटेड ट्रांसफॉर्मर डीसी आउटपुट को एसी पावर में बदल देते हैं और पावर को 34.5 केवी वोल्टेज तक बढ़ा देते हैं। पीसीयू की क्षमता 300 मेगावाट एसी तक है। कलेक्टर लाइन्सः 15 फीडरों के साथ लगभग 55 मील की लाइन्स। सबस्टेशनः एक 34.5 केवी/138 केवी बिजली संग्राहक सबस्टेशन साइट पर स्थित है। बैजर खोखले चरण I का निर्माण 2020 में शुरू हुआ और नवंबर 2021 में समाप्त हुआ। परियोजना में देरी हुई ताकि डेवलपर को सौर पैनलों के अधिग्रहण के प्रबंधन में अधिक समय मिल सके जो संघीय सरकार द्वारा व्यापार शुल्क में बदलाव से प्रभावित था। बैजर हॉलो सुविधा को मौजूदा विद्युत संचरण प्रणाली से जोड़ने के लिए 5,7 मील, 138 केवी जनरेटर टाई लाइ का निर्माण किया गया था। टाई लाइन लाइन की लागत 15.6 लाख डॉलर थी और दिसंबर 2021 में इसका पूरा निर्माण पूरा हो गया। बैजर खोखले चरण 2 (शेष 150 मेगावाट) के निर्माण में कोविड-19 के प्रभावों के साथ-साथ सौर पैनल वितरकों में अमेरिकी सरकार के व्यापार और शुल्क जांच और पैनलों के उत्पादन के लिए सामग्री और श्रम की सोर्सिंग पर अनुपालन के कारण समय की देरी और लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ा है। चरण 2 के 2023 की शुरुआत में परिचालन में आने की उम्मीद है। बिजली उत्पादन संचालन के पहले 12 महीनों (नवंबर 2020 से अक्टूबर 2021) के दौरान, बैजर खोखले चरण 1 (150 मेगावाट) ने 192 जीडब्ल्यूएच का उत्पादन किया, जो विस्कॉन्सिन (62,584 जीडब्ल्यूएच) में उत्पन्न कुल 2020 बिजली का लगभग 0.3% है। उस समय इस सुविधा का अनुमानित वार्षिक क्षमता कारक 14 प्रतिशत था। स्वामित्व चरण के हस्तांतरण की अध्यक्षता करते हुए, पी. एस. सी. ने मालिकों को अपने विद्युत उत्पादन विस्तार विश्लेषण प्रणाली (ई. जी. ई. ए. एस.) विश्लेषण के लिए 18 प्रतिशत क्षमता कारक का उपयोग करने के लिए कहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में फोटोवोल्टिक बिजली स्टेशन