Gorakhpur Link Expressway
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक निर्माणाधीन लंबा, 4-लेन चौड़ा (6 तक विस्तार योग्य) एक्सप्रेसवे है। यह गोरखपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सालारपुर गांव से जोड़ेगा। सालारपुर गाँव कलवारी बाग इंटरचेंज (एनएच-135ए) के पास स्थित है। इसे 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ द्वारा शुरू किया गया था और फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया था। भूमि अधिग्रहण लागत सहित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कुल परियोजना मूल्य लगभग 5,876 करोड़ रुपये है। मार्ग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर जिले में गोरखपुर बाईपास पर जैतपुर गांव को आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सालारपुर गांव (जलालपुर के दक्षिण) से जोड़ेगा। यह उत्तर प्रदेश के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़। निर्माण की लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) लगभग 3,024 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए लगभग भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 2 टोल प्लाजा, 3 रैंप प्लाजा, 7 फ्लाईओवर, 7 बड़े पुल, 27 छोटे पुल, 16 वाहन-अंडरपास (वी. यू. पी.), 50 हल्के वी. यू. पी. और 35 पैदल यात्री अंडरपास का भी निर्माण किया जाएगा। 1 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को 2 पैकेजों में विभाजित किया गया हैः स्थिति अद्यतन फरवरी 2019: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू किया गया। अक्टूबर 2019: आवश्यक भूमि का 50 प्रतिशत अधिग्रहण कर लिया गया है। निर्माण कार्य को 2 पैकेजों में विभाजित किया गया है। नवंबर 2019: दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड को 29 नवंबर 2019 को पैकेज-2 के लिए स्वीकृति पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ। फरवरी 2020: ए. पी. सी. ओ. इन्फ्राटेक द्वारा पैकेज-1 के लिए निर्माण कार्य 10 फरवरी को शुरू हुआ। अप्रैल 2020: सड़क निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ। जून 2020: दिलीप बिल्डकॉन द्वारा पैकेज-2 के लिए निर्माण कार्य 19 जून को शुरू हुआ। मार्च 2021:30 मार्च तक आवश्यक 1,095 हेक्टेयर (95.36%) भूमि में से 1,044 का अधिग्रहण कर लिया गया है। जून 2021:28 जून तक 24 प्रतिशत निर्माण कार्य और 50 प्रतिशत मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। अगस्त 2021: निर्माण कार्य का 27.4% 16 अगस्त, 2021 तक पूरा हुआ। नवंबर 2021:8 नवंबर, 2021 तक 29 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो गया। जनवरी 2022: मिट्टी का 50 प्रतिशत और निर्माण का 34 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अप्रैल 2022:25 अप्रैल तक, 65 प्रतिशत मिट्टी का काम और 339 संरचनाओं में से 265 सहित कुल निर्माण कार्य का 39.57% पूरा हो चुका है। मई 2022:69 प्रतिशत मिट्टी का काम और कुल निर्माण कार्य का 45 प्रतिशत पूरा हो चुका है। 339 में से 282 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। जुलाई 2022:71 प्रतिशत मिट्टी का काम और कुल निर्माण कार्य का 49 प्रतिशत पूरा हो चुका है। 342 में से 286 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। अगस्त 2022: मिट्टी का 75 प्रतिशत और कुल निर्माण कार्य का 52 प्रतिशत पूरा हो चुका है। 342 में से 289 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। मार्च 2023: कुल निर्माण कार्य का 62 प्रतिशत पूरा हो चुका है, 342 में से 319 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। और अब दिसंबर 2023 तक चालू होने की पुष्टि की गई है। सितंबर 2023:96 प्रतिशत मिट्टी का काम और कुल निर्माण कार्य का 81 प्रतिशत पूरा हो चुका है, 341 में से 336 संरचनाएं पूरी हो चुकी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बाहरी लिंक ए. पी. सी. ओ. इन्फ्राटेक दिलीप बिल्डकॉन संदर्भ भारत में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे गोरखपुर में परिवहन उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित बुनियादी ढांचा