Rusumo Hydroelectric Power Station
रुसुमो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिसे रुसुमो पावर स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, एक निर्माणाधीन पनबिजली संयंत्र है, जिसमें पूरा होने पर प्रारंभिक योजनाबद्ध क्षमता की स्थापना की जाती है। इस परियोजना में नदी डिजाइन के साथ एक बांध का निर्माण शामिल होगा। एक अधिक महंगे जलाशय डिजाइन पर विचार किया गया था, जिसे 80 मेगावाट की परियोजना के पक्ष में छोड़ दिया गया था, जिसमें एक छोटा पर्यावरणीय प्रभाव था और बड़ी परियोजना के लिए 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर की तुलना में 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत थी। विश्व बैंक ने 6 अगस्त 2013 को घोषणा की कि उसने परियोजना के लिए आवश्यक 34 करोड़ अमेरिकी डॉलर के कुल ऋण को मंजूरी दे दी है। नवंबर 2013 में, अफ्रीकी विकास बैंक ने परियोजना को पूरा करने के लिए 113 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। स्थान पावर स्टेशन कागेरा नदी पर, तंजानिया के साथ रवांडा की सीमा के साथ और तिपाई के लगभग नीचे की ओर है जहां दोनों देश बुरुंडी के साथ एक आम सीमा साझा करते हैं। यह परियोजना रवांडा की राजधानी और सबसे बड़े शहर किगाली के दक्षिण-पूर्व में लगभग सड़क मार्ग से रुसुमो शहर के पास रुसुमो फॉल्स में स्थित है। रुसुमो जलप्रपात नगोमा जिले में किबुन्गो में प्रांतीय मुख्यालय के लगभग दक्षिण-पूर्व में सड़क मार्ग से है। पावर स्टेशन के अनुमानित निर्देशांक हैंः 02° 22'47.0 "S, 30° 47'09.0" E (अक्षांशः-2.379722; देशांतरः 30.785833)। अन्य विचारों से उत्पन्न बिजली को बुरुंडी, रवांडा और तंजानिया देशों के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। बिजली को उत्पादन संयंत्र से 220 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों के माध्यम से पारेषण स्टेशनों तक निकाला जाएगाः गिटेगा, बुरुंडी, की दूरी; किगाली, रवांडा, की दूरी; और, न्याकनाज़ी, तंजानिया, की दूरी। हाल के घटनाक्रम नवंबर 2016 में, किगाली, रवांडा में बिजली स्टेशन के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला अनुबंध रुसुमो पावर कंपनी लिमिटेड और ठेकेदारों के एक संघ के बीच था जिसमें सी. जी. सी. ओ. सी. ग्रुप लिमिटेड और जियांग्शी वाटर एंड हाइड्रोपावर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से बना एक संयुक्त उद्यम शामिल था। यह अनुबंध जल-यांत्रिक उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना सहित नागरिक कार्यों के प्रदर्शन के लिए प्रदान करता है। दूसरा अनुबंध रुसुमो पावर कंपनी लिमिटेड और जर्मनी के रुसुमो फॉल्स एंड्रिट्ज हाइड्रो जीएमबीएच और भारत के एंड्रिट्ज हाइड्रो पीवीटी लिमिटेड सहित कंपनियों के एक संघ के बीच बिजली उत्पादन के लिए विद्युत और यांत्रिक कार्य करने के लिए किया गया था। नवंबर 2016 तक, परियोजना की अनुमानित लागत $340 मिलियन है, जिसे विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। तीन उच्च वोल्टेज संचरण लाइनें जो उत्पन्न बिजली को बाहर निकालेंगी, अफ्रीकी विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित 12.1 करोड़ डॉलर की लागत का अनुमान है। जनवरी 2017 में निर्माण शुरू करने की योजना है। निर्माण 30 मार्च 2017 को तंजानिया क्षेत्र के नगारा में भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें तीन लाभार्थी देशों के सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया; क्षेत्रीय पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के सभी सदस्य। पावर स्टेशन का स्वामित्व रुसुमो पावर कंपनी लिमिटेड (आर. पी. सी. एल.) के पास है, जो तीनों देशों के स्वामित्व वाली एक विशेष प्रयोजन वाहन कंपनी है। इस परियोजना के लिए दो ठेकेदारों का चयन किया गया था। सी. जी. सी. ओ. सी. समूह और जियांग्शी वाटर एंड हाइड्रोपावर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम सिविल कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जबकि जर्मनी और भारत के ए. एन. डी. आर. आई. टी. जेड. हाइड्रो विद्युत-यांत्रिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। नील भूमध्यरेखीय झील सहायक कार्य कार्यक्रम (एन. ई. एल. एस. ए. पी.-सी. यू.) की समन्वय इकाई, मालिकों की ओर से परियोजना को लागू कर रही है। 2020 में पूरा होने और वाणिज्यिक रूप से चालू होने की उम्मीद थी। इस परियोजना पर निर्माण कार्य फरवरी 2019 तक 35 प्रतिशत और जनवरी 2020 तक 59 प्रतिशत अनुमानित था। अप्रैल 2021 तक, 2022 में पूरा होने का अनुमान था, 2021 की चौथी तिमाही में तीन बिजली उत्पादन इकाइयों में से एक के ऑनलाइन होने की उम्मीद थी। जून 2021 तक, 80 प्रतिशत काम पूरा होने के साथ, दिसंबर 2021 में वाणिज्यिक रूप से चालू होने की उम्मीद थी। 2021 की दूसरी छमाही में किए गए तीन प्रभावित देशों के महालेखा परीक्षकों द्वारा किए गए लेखापरीक्षा से पता चला है कि कार्य योजना में उस समय तक खर्च में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो बजट से अधिक है। उस समय कार्य पूरा होने का अनुमान 81 प्रतिशत था। अगस्त 2022 तक, अनुमानित 95 प्रतिशत काम पूरा हो चुका था। नवंबर 2022 में पूरा होने की उम्मीद है, दिसंबर 2022 में वाणिज्यिक रूप से चालू होने के साथ। उस महीने के अंत में, वाणिज्यिक संचार को 2023 की पहली तिमाही में वापस धकेल दिया गया था। यह भी देखें रवांडा पूर्वी प्रांत, रवांडा किरीहे जिले में बिजली स्टेशनों की सूची संदर्भ बाहरी लिंक 30 मार्च 2017 को शुरू होने वाली रुसुमो फॉल्स पनबिजली परियोजना का निर्माण रवांडा पूर्वी प्रांत, रवांडा किरीहे जिले में निर्माणाधीन रुसुमो बिजली परियोजना पनबिजली स्टेशनों का अवलोकन