Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme
अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र बिजली उत्पादक खरीद कार्यक्रम (आर. ई. आई. पी. पी. पी.) दक्षिण अफ्रीकी सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य सौर फोटोवोल्टिक और केंद्रित सौर, तटवर्ती पवन ऊर्जा, छोटी पनबिजली (<40 मेगावाट), लैंडफिल गैस, बायोमास और बायोगैस में निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से बिजली क्षमता बढ़ाना है। 2023 तक निजी क्षेत्र को कुल 123 परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। निजी क्षेत्र का कुल निवेश आर. ई. आई. पी. पी. पी. के लिए प्रतिबद्ध है। छह बोली खिड़कियों में से चार ऑनलाइन आ गए हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6200 मेगावाट (या दक्षिण अफ्रीका की ऊर्जा आपूर्ति का 5 प्रतिशत) है। यह कार्यक्रम 2018 तक पेरिस समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है, जिसने जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों में योगदान दिया है। 22. 5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड (सी. ओ. 2) की कमी और 26.6 मिलियन किलोलीटर पानी की बचत। इतिहास डरबन में 2011 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सी. ओ. पी. 17) में, एकीकृत संसाधन योजना (आई. आर. पी. 2010-2030) के उद्देश्यों को लागू करने के लिए अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र बिजली उत्पादक कार्यक्रम (आर. ई. आई. पी. पी. पी.) की शुरुआत की गई थी; जिनमें से कोयला और कच्चे तेल जैसे जीवाश्म से चलने वाले बिजली उत्पादन से दूर देश की ऊर्जा मिश्रण में विविधता लाना, 2030 से पहले ग्रिड में 30 जी. डब्ल्यू. जोड़ना, हरित अर्थव्यवस्था से संबंधित अवसरों का लाभ उठाना और कम से कम 300,000 नौकरियों के साथ नए हरित उद्योगों का निर्माण करना है। 2023 में, निवर्तमान एस्कॉम सी. ई. ओ., आंद्रे डी रुइटर द्वारा एक हलफनामे में कहा गया कि एस्कॉम के पूर्व सी. ई. ओ. ब्रायन मोलेफ और मात्शेला कोको ने अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ समझौते करने से इनकार कर दिया, जिससे लोड शेडिंग बढ़ गई। यह अनुमान लगाया गया था कि यदि उन्होंने आर. ई. आई. पी. पी. पी. को नहीं रोका होता तो 96 प्रतिशत तक लोड शेडिंग से बचा जा सकता था। विश्लेषकों के अनुसार आर. ई. आई. पी. पी. पी. निर्धारित समय से दो से तीन साल पीछे है। यह 2015 और 2019 के बीच रोके गए कार्यक्रम के कारण है, खनिज संसाधन और ऊर्जा मंत्री ग्वेडे मंटाशे आईआरपी की रूपरेखा का पालन नहीं कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में ग्रिड नेटवर्क पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है जहां अक्षय ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है (केप प्रांत)। जून 2022 में स्टेज 6 लोड शेडिंग संकट के बाद, राष्ट्रपति रामफोसा ने घोषणा की कि बिड विंडो 6 2,600 मेगावाट से खरीदी गई राशि को दोगुना करके 5,200 मेगावाट कर देगी, जिसमें पवन के लिए 3,200 मेगावाट और सौर पीवी के लिए 1000 मेगावाट आवंटित किया जाएगा। राष्ट्रीय योजना आयोग ने निजी उत्पादन की 100 मेगावाट की सीमा को हटाने का भी प्रस्ताव रखा। इसने कहा कि सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं दो-तीन वर्षों के भीतर 10,000 मेगावाट क्षमता को ऑनलाइन ला सकती हैं। बोली खिड़की आवंटन कंपनियों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी निविदाएं जमा करना और अपनी परियोजनाओं को पसंदीदा बोलीदाताओं के रूप में स्वीकार करने के लिए स्व-वित्त पोषण करना है। 2021 तक, बिड विंडोज 1-4 की 92 परियोजनाओं में से 85 चालू हैं, जो राष्ट्रीय ग्रिड को 71,073 जी. डब्ल्यू. एच. अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति करती हैं। बिड विंडो 5 परियोजनाएं 2025 में ग्रिड पर आ जाएंगी। बिड विंडो 6 भी निर्धारित समय से पीछे है। बिड विंडो 7 एक "रोलिंग बिड विंडो" होगी, जिसका लक्ष्य 15,000 मेगावाट होगा। जोखिम शमन आई. पी. पी. खरीद कार्यक्रम अगस्त 2020 में, जोखिम शमन आई. पी. पी. खरीद कार्यक्रम (आर. एम. आई. पी. पी.) शुरू में 2000 मेगावाट क्षमता को जल्दी से ऑनलाइन लाने और महंगे डीजल-आधारित पीकिंग ओपन साइकिल गैस टर्बाइनों के उपयोग को कम करने के लिए शुरू किया गया था। यह आर. ई. आई. पी. पी. पी. से अलग है जहां यह विशिष्ट प्रकार की पीढ़ी को लक्षित नहीं करता है। दक्षिण अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा भी देखें दक्षिण अफ्रीका में सौर ऊर्जा संदर्भ बाहरी लिंक स्वतंत्र बिजली उत्पादक खरीद कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा वेबसाइट दक्षिण अफ्रीका में नवीकरणीय ऊर्जा