Duration (project management)
પ્રોજેક્ટના અંતિમ ઘટકનો સમયગાળો એ તત્વના અમલની શરૂઆતથી તે પૂર્ણ થાય તે ક્ષણ સુધીના કેલેન્ડર સમયગાળાની સંખ્યા છે. સમયગાળાને કામ સાથે ભેળસેળ ન કરવી જોઈએ. ઇ. જી. ગોકળગાય-પત્રને બિંદુ A થી બિંદુ B પર પહોંચવામાં ત્રણ દિવસ લાગે છે, જ્યારે તેને મોકલવાનું કામ 0.5 કલાકનું હોઈ શકે છે. કડક શબ્દોમાં કહીએ તો, અંતિમ તત્વ X નો સમયગાળો 5 દિવસ અપૂર્ણ છે. તે નીચેનાનો ઉલ્લેખ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છેઃ જે સંભાવના સાથે ફાળવવામાં આવેલા સમયમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે (કારણ કે કોઈપણ અંદાજ માત્ર અનિશ્ચિત ભવિષ્ય વિશેની આગાહી છે, નિર્ણાયક સાંકળ જુઓ) ઉપયોગમાં લેવાતા સંસાધનો (કેટલીકવાર વધુ સંસાધનો અથવા વિવિધ સંસાધનોનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુઓને ઝડપી બનાવે છે) ધારણાઓ કે જે અંદાજના લેખકને અંદાજની તારીખ બનાવવામાં આવી હતી તે સંસાધનોની કાર્ય સૂચિ વગેરે બનાવવામાં આવી હતી. તેથી સુધારેલું નિવેદન વાંચી શકાયુંઃ હું, મારેક કોવાલઝીક, 27 માર્ચ 2005 સુધી દ્રઢપણે માનું છું કે જો હું મારી જાતને અંતિમ ઘટક X સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે સંપૂર્ણ રીતે લાગુ કરું અને રજાઓ સહિત દરરોજ 8 કલાક કામ કરું, અને તમામ સામગ્રી હાથમાં હોત, તો હું તેને 5 કેલેન્ડર દિવસોમાં પૂર્ણ કરી શક્યો હોત. મેટામોડેલિંગ જુઓ. આવા જટિલ નિવેદનોનો ઉપયોગ કરવો અયોગ્ય લાગી શકે છે, પરંતુ વિગતનો અભાવ ઘણીવાર ગેરસમજ તરફ દોરી જાય છે. સ્ટુડન્ટ સિન્ડ્રોમ શેડ્યૂલ (પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ) પણ જુઓ.