Kemper Project
કેમ્પર પ્રોજેક્ટ, કેમ્પર કાઉન્ટી ઊર્જા સુવિધા અથવા પ્લાન્ટ રેટક્લિફ તરીકે પણ ઓળખાય છે, તે મિસિસિપીના કેમ્પર કાઉન્ટીમાં હાલમાં નિર્માણાધીન કુદરતી ગેસથી ચાલતા વિદ્યુત ઉત્પાદન કેન્દ્ર છે. સધર્ન કંપનીની પેટાકંપની મિસિસિપી પાવરે 2010માં પ્લાન્ટનું બાંધકામ શરૂ કર્યું હતું. પ્રારંભિક, કોલસા આધારિત પ્રોજેક્ટ પ્રમુખ ઓબામાની આબોહવા યોજનાના કેન્દ્રમાં હતો, કારણ કે તે "સ્વચ્છ કોલસા" પર આધારિત હતો અને 2016 ના અંતમાં કોંગ્રેસ અને આગામી ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર તરફથી વધુ સમર્થન માટે વિચારણા કરવામાં આવી રહી હતી. જો તે કોલસા સાથે કાર્યરત થઈ ગયો હોત, તો કેમ્પર પ્રોજેક્ટ આ સ્કેલ પર ગેસિફિકેશન અને કાર્બન કેપ્ચર તકનીકોનો ઉપયોગ કરનાર તેના પ્રકારનો પ્રથમ વીજ પ્લાન્ટ હોત. કેમ્પર પ્રોજેક્ટમાં પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટની સમસ્યાઓની નોંધ લેવામાં આવી હતી. આ પ્લાન્ટ મે 2014 સુધીમાં 2.4 અબજ ડોલરના ખર્ચે કાર્યરત થવાનો હતો. જૂન 2017 સુધીમાં, આ પ્રોજેક્ટ હજુ પણ સેવામાં ન હતો, અને ખર્ચ વધીને 7.5 અબજ ડોલર થયો હતો. સિએરા ક્લબના વિશ્લેષણ અનુસાર, તેની ઉત્પાદન ક્ષમતાના આધારે કેમ્પર અત્યાર સુધીમાં બાંધવામાં આવેલ સૌથી મોંઘો પાવર પ્લાન્ટ છે. જૂન 2017માં, સધર્ન કંપની અને મિસિસિપી પાવરે જાહેરાત કરી હતી કે કેમ્પર પ્રોજેક્ટ ખર્ચનું સંચાલન કરવાના પ્રયાસમાં માત્ર કુદરતી ગેસ બાળવા તરફ વળશે. બેકગ્રાઉન્ડ કેમ્પર કાઉન્ટી પૂર્વીય મિસિસિપીમાં એક નાનો કાઉન્ટી છે, જે મેરિડિયનથી આશરે 30 માઇલ ઉત્તરમાં છે. મિસિસિપીમાં વીજળીની માંગને સંતુલિત કરવામાં અને વીજળીની વિશ્વસનીયતાને મજબૂત કરવામાં મદદ કરવા માટે ભૌગોલિક વિવિધતા પ્રદાન કરતી વખતે, કેમ્પર કાઉન્ટીને પ્લાન્ટ માટે સ્થાનિક બ્રાઉન કોલસા (લિગ્નાઇટ) નો લાભ લેવા માટે સ્થળ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું, જે એક વણખેડાયેલ કુદરતી સંસાધન છે. મિસિસિપી પાવર ગલ્ફપોર્ટ સ્થિત એક મોટી ઊર્જા કંપની છે, જે ગલ્ફપોર્ટ, બિલોક્સી, હેટીસબર્ગ, મેરિડિયન, પાસ્કાગૌલા, કોલંબિયા, લોરેલ, વેવલેન્ડ, લ્યુસેડેલ અને પિકાયુન માટે ઊર્જા પૂરી પાડે છે. મિસિસિપી પાવરનો ઈરાદો કેમ્પર પ્રોજેક્ટ સંકલિત ગેસિફિકેશન સંયુક્ત ચક્ર (આઇજીસીસી) અને કાર્બન કેપ્ચર તકનીકોના ઉપયોગ દ્વારા સ્વચ્છ ઊર્જાનું ઉત્પાદન કરવાનો હતો, જે સામાન્ય રીતે પરંપરાગત કોલસા પ્લાન્ટ દ્વારા ઉત્સર્જિત મોટાભાગના ઉત્સર્જનને દૂર કરે છે. સધર્ન કંપની (મિસિસિપી પાવરની પેરેન્ટ) દ્વારા હાથ ધરાયેલા એક અભ્યાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે કેમ્પર પ્રોજેક્ટ "ઉચ્ચ દૃશ્યતા સાથેનો એક મોટો ઉપક્રમ હશે અને ભવિષ્યના કોલસા આધારિત વીજ ઉત્પાદન માટે મંચ તૈયાર કરવામાં મદદ કરશે. 3 જૂન, 2010ના રોજ મિસિસિપી પબ્લિક સર્વિસ કમિશને આ પ્રોજેક્ટને પ્રમાણિત કર્યો હતો અને ભૂમિ પૂજન સમારોહ યોજાયો હતો. ગવર્નર હેલી બાર્બર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ટાઈમલાઈન 2008: કન્સેપ્ચ્યુઅલ ડિઝાઇનની શરૂઆત 2010: મિસિસિપી પબ્લિક સર્વિસ કમિશને પ્રોજેક્ટ 2010ને મંજૂરી આપીઃ બાંધકામ શરૂ થયું 2011: બિલ્ડિંગ ફાઉન્ડેશન શરૂ થયું 2012: જમીનની ઉપર બાંધકામ શરૂ થયું 2013 ઓગસ્ટઃ સાઇટની 230 કિલોવોલ્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇનોનું જોડાણ સપ્ટેમ્બર સપ્ટેમ્બરઃ પ્લાન્ટની કમ્બશન ટર્બાઇન (સીટી) નું પ્રથમ ફાયરિંગ ઓક્ટોબરમાં હાંસલ થયુંઃ સંયુક્ત ચક્ર એકમ મૂળરૂપે ગ્રીડ સાથે સુમેળ થયેલ ડિસેમ્બરઃ અંતિમ પ્રસારણ લાઇન કે જે વીજળી વહન કરશે તેને સક્રિય કરવામાં આવી હતી 2014 જુલાઈઃ લિગ્નાઇટને કૃત્રિમ ગેસમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વાયુયુક્ત પરીક્ષણોનું જુલાઈમાં સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યુંઃ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે જવાબદાર સંયુક્ત ચક્ર એકમનું ઓગસ્ટમાં સફળતાપૂર્વક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યુંઃ વ્યાપારી કામગીરીમાં સંયુક્ત ચક્ર એકમ અને ગ્રાહકોને સેવા આપવા માટે ઉપલબ્ધ. મિસિસિપી પાવરે આ સીમાચિહ્નને અત્યાર સુધીના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તરીકે ઓળખાવ્યું છે. ઓક્ટોબરઃ વિલંબથી સેવાની તારીખ 2016ના પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક ગાળા સુધી મોકૂફ રાખવામાં આવે છે, અને અંદાજિત ખર્ચ વધીને $6.1 અબજ થાય છે. ડિસેમ્બરઃ 48 "વરાળ પ્રહારો" સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયા. વરાળ ફટકો એ પાઇપ દ્વારા વરાળ ફૂંકવાની પ્રક્રિયા છે જેથી ખાતરી થાય કે તે સ્વચ્છ, ચુસ્ત અને લીક મુક્ત છે. 2015 માર્ચઃ ગેસિફાયર્સની પ્રથમ આગ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ. ગેસિફાયર, પ્રોજેક્ટનું કેન્દ્રબિંદુ, વીજ ઉત્પાદનમાં ઉપયોગ માટે લિગ્નાઇટ કોલસાને સિન્થેટિક ગેસ અથવા સિનગેસમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે રચાયેલ છે. મે-સાઉથ મિસિસિપી ઇલેક્ટ્રિક પાવર એસોસિએશને કેમ્પર પ્રોજેક્ટમાં 15 ટકા વ્યાજ ન ખરીદવાનો નિર્ણય લીધો. સપ્ટેમ્બરઃ મિસિસિપી પાવરે 19 એપ્રિલ, 2016 પછીની તારીખે નિર્ધારિત પૂર્ણતાને સમાયોજિત કરી. આ વિલંબને કારણે, કંપનીએ ઇન્ટરનલ રેવન્યુ સર્વિસને રોકાણ ટેક્સ ક્રેડિટમાં $234 મિલિયન પાછા ચૂકવવા પડશે. 2016 માર્ચઃ સધર્ન કંપનીએ યુ. એસ. સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશનને જાણ કરી કે "સમારકામ અને ફેરફારો" ને કારણે કેમ્પર પ્રોજેક્ટની કિંમતમાં વધારો થયો છે. આ પ્રોજેક્ટનો અપડેટેડ ખર્ચ 6.6 અબજ ડોલર હતો. જુલાઈઃ બે ગેસિફાયર્સમાંથી પ્રથમ સિનગેસ ઉત્પન્ન કરે છે. સપ્ટેમ્બરઃ બે ગેસિફાયર્સમાંથી બીજો સિનગેસ ઉત્પન્ન કરે છે. ઓક્ટોબરઃ પ્લાન્ટ બે ગેસિફાયરમાંથી પ્રથમમાં સિનગેસનો ઉપયોગ કરીને વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે. 2017 માર્ચઃ સધર્ન કંપનીએ લીકની શોધ કરી જેના કારણે તે માર્ચના મધ્યમાં પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાનું ચૂકી જશે. જૂનઃ કેમ્પર પાવર પ્લાન્ટ કોલસાના ગેસિફિકેશનને સ્થગિત કરે છે. 2021, ઓક્ટોબરઃ ગેસિફિકેશન માળખું તોડી પાડવામાં આવ્યું હતું લિગ્નાઇટ લિગ્નાઇટ એક નરમ, કથ્થઈ-કાળો કોલસો છે જે કોઈપણ પ્રકારના કોલસાની સરખામણીમાં સૌથી ઓછી ઊર્જા સામગ્રી ધરાવે છે. જ્યારે તેને બાળી નાખવામાં આવે છે ત્યારે તે ખૂબ જ ગંદા પણ હોય છે. લિગ્નાઇટ એનર્જી કાઉન્સિલના જણાવ્યા અનુસાર લગભગ 79 ટકા લિગ્નાઇટ કોલસાનો ઉપયોગ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે થાય છે, 13.5 ટકા કૃત્રિમ કુદરતી ગેસ ઉત્પન્ન કરવા માટે અને 7.5 ટકા ખાતર ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે થાય છે. મિસિસિપીમાં અંદાજે પાંચ અબજ ટન કોલસાના ભંડાર છે, જેમાં લગભગ સંપૂર્ણ રીતે ઇઓસીન લિગ્નાઇટનો સમાવેશ થાય છે. લાક્ષણિક લિગ્નાઇટ પથારી કે જે આર્થિક રીતે ખનન કરી શકાય છે તે બે થી નવ ફૂટ જાડા હોય છે. મિસિસિપીના લિગ્નાઇટ સંસાધનો કુલ યુ. એસ. લિગ્નાઇટ ભંડારના લગભગ 13 ટકા જેટલા છે. કેમ્પર પ્લાન્ટ દર મહિને આશરે 375,000 ટન સ્થાનિક રીતે ખોદવામાં આવેલા લિગ્નાઇટનો ઉપયોગ કરે તેવી અપેક્ષા હતી અથવા પ્લાન્ટના અપેક્ષિત 40 વર્ષના જીવનકાળ દરમિયાન લગભગ 185 મિલિયન ટનનો ઉપયોગ કરે તેવી અપેક્ષા હતી. TRIG ટેકનોલોજી લિગ્નાઇટનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે ટેકનોલોજીનું પ્રેરક પરિબળ પણ છે. મિસિસિપી પાવરના કેમ્પર પ્લાન્ટનો ઈરાદો એક સંકલિત ગેસિફિકેશન સંયુક્ત ચક્ર (આઇ. જી. સી. સી.) સુવિધા બનવાનો હતો, જેમાં "પરિવહન સંકલિત ગેસિફિકેશન" (ટી. આર. આઈ. જી.) તરીકે ઓળખાતી તકનીકનો ઉપયોગ કરીને કેમ્પર સાઇટ પર ખોદવામાં આવેલા લિગ્નાઇટ કોલસાને સિનગેસમાં રૂપાંતરિત કરવાનો હતો. પછી કુદરતી ગેસનો ઉપયોગ વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે ટર્બાઇનને પાવર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હોત. મિસિસિપી પાવરે જણાવ્યું હતું કે, તેના વીજ સ્ત્રોતોમાં કોલસો ઉમેરીને, તે તેની ઇંધણ-સ્રોત પસંદગીઓમાં સંતુલન ઉમેરવા માંગે છે, અને ઊર્જાના કોઈપણ એક સ્વરૂપ પર ઓછી નિર્ભર રહેવાની ઇચ્છા ધરાવે છે. ઉપયોગમાં લેવા માટે અંદાજે ચાર અબજ ટન લિગ્નાઇટ ઉપલબ્ધ છે. જો સફળ થયો હોત, તો કેમ્પર પ્રોજેક્ટ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં બીજી TRIG સુવિધા હોત. આ રીતે કોલસામાંથી વીજળીનું ઉત્પાદન કરવાથી જબરદસ્ત માત્રામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે, અને મિસિસિપી પાવરને આશા હતી કે 65 ટકા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કબજે કરવામાં આવશે અને પડોશી તેલ ક્ષેત્રોમાં ઉન્નત તેલ પુનઃપ્રાપ્તિમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. પરિવહન સંકલિત ગેસિફિકેશન ટેકનોલોજી TRIG વિલ્સનવિલે, અલાબામામાં પાવર સિસ્ટમ્સ ડેવલપમેન્ટ ફેસિલિટી ખાતે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એનર્જી, સધર્ન કંપની અને KBR દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી. સધર્ન કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે TRIG એ પર્યાવરણ પર ઓછી અસર ધરાવતી શ્રેષ્ઠ કોલસા-ગેસિફિકેશન પદ્ધતિ છે. TRIG ટેકનોલોજી લિગ્નાઇટનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે વિશ્વના અડધાથી વધુ કોલસા ભંડાર ધરાવે છે અને પ્લાન્ટમાં વૈશ્વિક રસ પેદા કરે છે. પાવર મેગેઝિને એપ્રિલ 2013 માં એક લેખ પોસ્ટ કર્યો હતો, જેમાં તકનીકી વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. તેઓ કહે છે, "વાણિજ્યિક TRIG એકમોની રચના, NOx, ધૂળના ઉત્સર્જન, પારો અને અન્ય માટે ઉચ્ચ પર્યાવરણીય ધોરણો હાંસલ કરવા માટે કરી શકાય છે. વ્યાપક ડિઝાઇન પર આધારિત ખર્ચ વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે અન્ય સિસ્ટમોની તુલનામાં હવામાં ઉડતા પરિવહન ગેસિફાયર દ્વારા આપવામાં આવતા આર્થિક લાભો ડિઝાઇનમાં કેપ્ચર અને સીક્વેસ્ટ્રેશનનો સમાવેશ કરવામાં આવે ત્યારે પણ સાચવવામાં આવે છે. જો કેમ્પર પ્રોજેક્ટમાં ઉપયોગમાં લેવાતી કાર્બન, કેપ્ચર અને સિક્વેસ્ટ્રેશન ટેકનોલોજી સફળ રહી હોત, તો તે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો પ્રથમ સ્વચ્છ કોલસા પ્લાન્ટ હોત. પૃથ્વીના વાતાવરણમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડના ઉત્સર્જનને કેવી રીતે ઘટાડવું તે અંગે ઊર્જા અગ્રણીઓ વચ્ચે દાયકાઓથી ચાલી રહેલી ચર્ચાથી આ પ્રકારની તકનીકીની જરૂરિયાત આવી છે. 2013 માં, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનો કોલસાનો ઉપયોગ 40 ટકા હતો, જે અન્ય તમામ ઉર્જા સ્રોતો પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે. કોલસાની માંગ ઘટી રહી નથી તે સમજીને, મિસિસિપી પાવર, સધર્ન કંપની, કે. બી. આર. અને ઊર્જા વિભાગે અશ્મિભૂત ઇંધણ બાળવાથી ઉત્સર્જન મેળવવા માટે ટેકનોલોજીમાં રોકાણ કર્યું હતું. રોકાણ કરતી સંસ્થાઓએ દલીલ કરી હતી કે કેમ્પર પ્રોજેક્ટમાં જે પ્રકારની સ્વચ્છ કોલસા તકનીકનો દાવો કરવામાં આવે છે તે વિશ્વભરમાં અપનાવવામાં આવશે; જે મિસિસિપીના ગ્રાહકોને નફો પાછો લાવશે. પર્યાવરણવાદીઓ જણાવે છે કે સ્વચ્છ કોલસાની શક્યતા નથી, કારણ કે કેટલાક ઉત્સર્જન હજુ પણ વાતાવરણમાં ઉત્સર્જિત થશે. કાર્બન કેપ્ચર એન્ડ સેક્વેસ્ટ્રેશન, જેને કાર્બન કેપ્ચર એન્ડ સ્ટોરેજ (સી. સી. એસ.) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે એક એવી તકનીક છે જે 90 ટકા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ () ઉત્સર્જનને પકડી શકે છે. સી. સી. એસ. દહન પ્રક્રિયામાં મુક્ત થતા પદાર્થોને પકડવા માટે તકનીકોના સંયોજનનો ઉપયોગ કરે છે, તેને યોગ્ય સંગ્રહ સ્થાન પર પરિવહન કરે છે અને અંતે તેને (સામાન્ય રીતે ઊંડા ભૂગર્ભમાં) સંગ્રહિત કરે છે જ્યાં તે વાતાવરણમાં પ્રવેશી શકતું નથી અને આમ આબોહવા પરિવર્તનમાં ફાળો આપે છે. સીક્વેસ્ટ્રેશન વિકલ્પોમાં ખારા રચનાઓ અને તેલના કૂવાઓનો સમાવેશ થાય છે, જ્યાં કબજે કરેલા તેલનો ઉપયોગ ઉન્નત તેલ પુનઃપ્રાપ્તિમાં થઈ શકે છે. ઊર્જાની વધતી વૈશ્વિક માંગને કારણે, 2035 સુધી અશ્મિભૂત ઇંધણનો વપરાશ વધવાની અપેક્ષા છે, જે વધુ ઉત્સર્જન તરફ દોરી જશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉન્નત તેલ પુનઃપ્રાપ્તિ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉન્નત તેલ પુનઃપ્રાપ્તિ અથવા-ઇ. ઓ. આર. ભૂગર્ભ તેલ ભંડારમાંથી પુનઃપ્રાપ્ત તેલની માત્રામાં વધારો કરે છે. તેલના ભંડારમાં પંપીંગ કરીને, અગાઉ પુનઃપ્રાપ્ત ન થઈ શકે તેવા તેલને ત્યાં સુધી ધકેલી દેવામાં આવે છે જ્યાં તેલ પહોંચી શકાય છે. યુ. એસ. ઊર્જા વિભાગ જણાવે છે કે આ પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા તેલની મૂળ માત્રાના વધારાના 30 થી 60 ટકા ઉત્પાદન કરી શકે છે. એકવાર બધા પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા તેલ સુધી પહોંચી ગયા પછી, ક્ષીણ થયેલ જળાશય તેલ માટે સંગ્રહ સ્થળ તરીકે કામ કરી શકે છે. કેમ્પર પ્લાન્ટમાં 60 માઇલની પાઇપલાઇન રાખવાની યોજના હતી જેથી તે કબજે કરેલા તેલના ભંડારને પડોશી તેલ ભંડારમાં લઈ જઈ શકાય જેથી તેલની પુનઃપ્રાપ્તિમાં વધારો થઈ શકે. દર વર્ષે આ પ્લાન્ટ 30 લાખ ટન જમીન કબજે કરશે. માર્ચ 2014 માં, ધ ગાર્ડિયનએ પ્રકાશિત કર્યું હતું કે ડાયવર્ટ કરાયેલ તેલને મિસિસિપીની બે કંપનીઓમાં પમ્પ કરવામાં આવશે જેથી તેલની પુનઃપ્રાપ્તિમાં વધારો કરી શકાય. સંશોધન અને વિકાસ ઊર્જા વિભાગ, સધર્ન કંપની અને બાંધકામ વ્યવસ્થાપન પેઢી કે. બી. આર. (કેલોગ, બ્રાઉન એન્ડ રૂટ) વિલ્સનવિલે, અલાબામામાં પાવર સિસ્ટમ્સ ડેવલપમેન્ટ ફેસિલિટી (પી. એસ. ડી. એફ.) ખાતે ટ્રાન્સપોર્ટ ઇન્ટિગ્રેટેડ ગેસિફિકેશન (ટી. આર. આઈ. જી.) તરીકે ઓળખાતી પ્રક્રિયા વિકસાવવા માટે જોડાયા હતા. આ વિકાસ 1996માં શરૂ થયો હતો અને સધર્ન કંપનીના કેમ્પર કોલસા પ્લાન્ટની ગેસિફાયર ડિઝાઇન આ ચોક્કસ સંશોધન અને વિકાસ પર આધારિત છે. લિગ્નાઇટ સહિત ઓછી ગરમી સામગ્રી, ઉચ્ચ ભેજ અથવા ઉચ્ચ રાખ સામગ્રી કોલસાનો ઉપયોગ કરતી વખતે આ તકનીક સૌથી વધુ ખર્ચ-અસરકારક છે. યુ. એસ. ઊર્જા વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, કોલસાનું ગેસિફિકેશન કોલસાને વીજળી, હાઇડ્રોજન અને અન્ય મૂલ્યવાન ઊર્જા ઉત્પાદનોમાં રૂપાંતરિત કરવાની સૌથી સર્વતોમુખી અને સ્વચ્છ રીતોમાંથી એક પ્રદાન કરે છે. કોલસાને સીધો સળગાવવાને બદલે, ગેસિફિકેશન (થર્મો-કેમિકલ પ્રક્રિયા) કોલસાને તેના મૂળભૂત રાસાયણિક ઘટકોમાં વિભાજિત કરે છે. 1970ના દાયકાથી વ્યાવસાયિક ધોરણે કોલસાથી ગેસ સુધી પ્રક્રિયા કરવાની તકનીકનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને 1980ના દાયકાના મધ્યભાગથી તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. પેટ્રોકેમિકલ ઉદ્યોગમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રવાહીકૃત ઉત્પ્રેરક ક્રેકિંગ એકમોમાંથી મેળવવામાં આવેલી TRIG તકનીક, દબાણયુક્ત, ફરતા પ્રવાહીકૃત બેડ એકમનો ઉપયોગ કરે છે. પરિવહન ગેસિફિકેશન સિસ્ટમ ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે અને લિગ્નાઇટ જેવા નીચા દરજ્જાના કોલસાની પ્રક્રિયા કરવામાં સક્ષમ છે. વધુમાં, વ્યાપારી TRIG એકમો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ, ધૂળના ઉત્સર્જન, પારો અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ માટે ઉચ્ચ પર્યાવરણીય ધોરણો હાંસલ કરવા માટે ડિઝાઇન કરી શકાય છે. કેમ્પર કોલસા પ્લાન્ટની ડિઝાઇન પર આધારિત ખર્ચ વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે અન્ય પ્રણાલીઓની તુલનામાં હવામાં ઉડતા પરિવહન ગેસિફાયર દ્વારા આપવામાં આવતા આર્થિક લાભો, જ્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કેપ્ચર અને સીક્વેસ્ટ્રેશન પધ્ધતિઓ ડિઝાઇનમાં સામેલ કરવામાં આવે ત્યારે પણ સાચવવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં બાંધવામાં આવેલા સૌથી મોટા પરિવહન ગેસિફાયરે 1996માં સધર્ન કંપનીના પીએસડીએફ ખાતે કામગીરી શરૂ કરી હતી. સ્થળ પરના ગેસિફાયર અને સહાયક સાધનોનું કદ વ્યાપારી ધોરણે વિશ્વાસપાત્ર પ્રમાણ માટે વિશ્વસનીય માહિતી પ્રદાન કરવા માટે માપવામાં આવ્યું હતું. પ્રદર્શન એકમ ચલાવવા અને નિયંત્રિત કરવા માટે સરળ સાબિત થયું, 15,600 કલાકથી વધુ ગેસિફિકેશન પ્રાપ્ત કર્યું. પ્રદર્શન-સ્કેલ ગેસિફાયરે 2,300 કલાકથી વધુ કામગીરી માટે ચાર અલગ-અલગ પરીક્ષણ અભિયાનોમાં મિસિસિપીમાં રેડ હિલ્સ ખાણમાંથી ઉચ્ચ ભેજવાળા લિગ્નાઇટને સફળતાપૂર્વક ગેસિફાઈડ કર્યું. લિગ્નાઇટ પર, પરિવહન ગેસિફાયર ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં સરળતાથી કાર્યરત હતું, જે કેમ્પર કાઉન્ટી માટે ગેસિફાયર ડિઝાઇનની પુષ્ટિ કરે છે. ફેબ્રુઆરી 2015માં, મિસિસિપી સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે મિસિસિપી પાવરે કેમ્પર પ્રોજેક્ટ સંબંધિત દરમાં વધારા માટે 186,000 દક્ષિણ મિસિસિપી દરદાતાને પરત કરવા પડશે. આ ફી મિસિસિપીના બેસેલોડ એક્ટમાંથી લેવામાં આવી છે, જે મિસિસિપી પાવરને બાંધકામ હેઠળના પાવરપ્લાન્ટ માટે દર ચૂકવનારાઓ પાસેથી ચાર્જ લેવાની મંજૂરી આપે છે. મે 2016 માં, સધર્ન કંપની અને તેની પેટાકંપની મિસિસિપી પાવરે જાહેરાત કરી હતી કે કેમ્પર પ્રોજેક્ટમાં ઉથલપાથલ સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ કમિશન દ્વારા તેમની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રોજેક્ટમાં વારંવાર વિલંબ થયો હતો અને ખર્ચ 2.88 અબજ ડોલરથી વધીને 6.7 અબજ ડોલર થયો હતો. જૂન 2016માં, ટ્રીટોપ મિડસ્ટ્રીમ સર્વિસીસ દ્વારા મિસિસિપી પાવર પર કાર્બન કેપ્ચર અને સ્ટોરેજ ડિઝાઇનના ભાગરૂપે કેમ્પર પ્રોજેક્ટમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મેળવવાના કરારને રદ કરવા બદલ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. ટ્રીટોપે કેમ્પર પ્લાન્ટમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ખરીદવાનો કરાર કર્યો હતો અને ગેસ મેળવવાની તૈયારીમાં પાઇપલાઇન બનાવી હતી. ટ્રીટોપે આરોપ લગાવ્યો હતો કે મિસિસિપી પાવરે કેમ્પર પ્રોજેક્ટ માટે છેતરપિંડીથી અને "ઇરાદાપૂર્વક ખોટી રજૂઆત કરી હતી અને શરૂઆતની તારીખ છુપાવી હતી", જોકે મિસિસિપી પાવરે દાવો યોગ્ય ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. કંપનીએ એક વ્હિસલબ્લોઅરને ગેરકાયદેસર રીતે બરતરફ કર્યો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું હતું, જેણે કંપની મેનેજમેન્ટના કથિત ખોટા નિવેદનોની ટીકા કરી હતી. પર્યાવરણીય વિવાદો પર્યાવરણીય જૂથો દલીલ કરે છે કે આ પ્રોજેક્ટ એક ખર્ચાળ ઉપક્રમ છે જે માત્ર મર્યાદિત લાભો આપે છે. 2011 માં, સિએરા ક્લબ અને બ્રિજ ધ ગલ્ફ સંસ્થાઓએ જરૂરી વેટલેન્ડ પરમિટને નકારી કાઢવા માટે યુ. એસ. આર્મી કોર્પ્સ ઓફ એન્જિનિયર્સની લોબીંગ કરવાના પ્રયાસોનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જે મિસિસિપી કંપનીએ પ્લાન્ટની સુવિધાઓનું નિર્માણ કરવા માટે ભરવું પડશે. સિએરા ક્લબના મિસિસિપી ચેપ્ટર દલીલ કરે છે કે જ્યાં સુવિધાઓ બનાવવાની યોજના છે તે સ્થાનને એકલા છોડી દેવાની જરૂર છે. તેઓ દલીલ કરે છે કે ભેજવાળી જમીન પરની સુવિધાઓની સ્થિતિ દૂષિત પાણીના પ્રવાહથી પર્યાવરણને પ્રદૂષિત કરશે. ઉપરાંત, તેઓ માને છે કે લિગ્નાઇટના નિષ્કર્ષણથી પર્યાવરણનું ધોવાણ થશે અને ઘણા મિસિસિપીવાસીઓને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડશે. શમન બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓમાં 31 એકરની ભીની ભૂમિ, 105 એકરની નદીકાંઠાની બફર જમીન અને આશરે 3,000 રેખીય ફૂટની પ્રવાહ નહેરનો સમાવેશ થાય છે. મેરિડિયન શહેર સાથેના કરારમાં, પ્લાન્ટ શહેરના ગંદાપાણીનો ઉપયોગ તેના એકમાત્ર જળ સ્ત્રોત તરીકે કરી રહ્યો છે. વધુમાં, કેમ્પર પ્રોજેક્ટ સ્થળ "શૂન્ય" પ્રવાહી વિસર્જન સુવિધા છે. તેથી, પ્લાન્ટમાંથી કોઈ પણ પ્રક્રિયા કરેલું પાણી નદીઓ, ખાડીઓ અથવા ઝરણામાં છોડવામાં આવતું નથી. રાજકીય વિવાદો મિસિસિપીના ગવર્નર હેલી બાર્બરે મિસિસિપીને રાષ્ટ્રીય પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવાની આયોજિત યોજનાની ક્ષમતાની પ્રશંસા કરી છે, મોટે ભાગે કારણ કે તે કાર્બન મેળવનાર પ્રથમ યુ. એસ. વ્યાપારી-સ્કેલ પાવર પ્લાન્ટ હશે. વધુમાં, ગૃહના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ ન્યૂટ ગિંગરિચે કેમ્પર પ્રોજેક્ટ માટે પોતાનો ટેકો વ્યક્ત કર્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે તેમના મતે તે આજે વિશ્વમાં વીજળી વિકસાવવામાં એકમાત્ર સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રયોગ બનવાની સંભાવના ધરાવે છે. કેમ્પર પ્રોજેક્ટ અને મિસિસિપી રાજ્ય માટે ગિંગરિચના પ્રોત્સાહક અંતિમ શબ્દોઃ "તમારી પાસે આગામી 10 થી 20 વર્ષમાં દેશમાં નોંધપાત્ર નેતા બનવાની તક છે". જ્યારે ફ્લોરિડાએ નિર્ણય લીધો કે રાજ્યને વધુ કોલસા પ્લાન્ટમાં રસ નથી ત્યારે સૂચિત ઓર્લાન્ડો ગેસિફિકેશન પ્રોજેક્ટ માટેની સધર્ન કંપનીની યોજના નિષ્ફળ ગયા પછી કેમ્પર પ્રોજેક્ટને ઊર્જા વિભાગના ભંડોળમાં અંદાજે $270 મિલિયન મળ્યા હતા. હેલી બાર્બરની વોશિંગ્ટન ડી. સી. લોબિંગ પેઢી, બીજીઆર ગ્રૂપે પુનઃ ફાળવણી માટે દબાણ કર્યા પછી, આ ટ્રાન્સફર કરેલા ભંડોળને ડિસેમ્બર 2008માં ફ્લોરિડાથી મિસિસિપી ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ફેડરલ લોબિંગ જાહેરાત દસ્તાવેજો અનુસાર, સધર્ન કંપની 1999 થી બીજીઆર ક્લાયન્ટ છે, જેણે પેઢી સાથે કુલ 26 લાખ ડોલર ખર્ચ્યા છે. સધર્ન કંપનીનો આરોપ છે કે ગવર્નર બાર્બરે તેમને કોઈ વધારાનું ભંડોળ મેળવવામાં મદદ કરી નથી. બીજીઆર ગ્રૂપની વેબસાઇટે તેની વેબસાઇટ પરથી સધર્ન કંપની સાથેના તમામ જોડાણોને દૂર કરી દીધા છે. મિસિસિપી રાજ્યના કાયદામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો જેથી સુવિધાના નિર્માણ માટે દર ચૂકવનારાઓને ચાર્જ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી. 2017 માં મિસિસિપી પબ્લિક સર્વિસ કમિશને ગ્રાહક દરમાં વધુ વધારો થવાના જોખમને ટાળવા માટે કોલસામાંથી સિનગેસને બદલે કુદરતી ગેસ બાળવાની ભલામણ કરી હતી. આ પ્લાન્ટ તેના તમામ લક્ષ્યાંકો ચૂકી ગયો હતો અને જુલાઈ 2017માં "સ્વચ્છ કોલસા" ઉત્પાદન માટેની યોજનાઓ છોડી દેવામાં આવી હતી. આ પ્લાન્ટ માત્ર કુદરતી ગેસને બાળીને આગળ વધે તેવી અપેક્ષા છે. પેટ્રા નોવા પણ જુઓ, ટેક્સાસમાં ડબલ્યુએ પૅરિશ જનરેટિંગ સ્ટેશન માટેનો સીસીએસ પ્રોજેક્ટ સંદર્ભો કેમ્પર કાઉન્ટી, મિસિસિપીમાં કાર્બન કેપ્ચર અને સ્ટોરેજ ઇમારતો અને માળખાં મિસિસિપીમાં કોલસા આધારિત પાવર સ્ટેશનો મિસિસિપીમાં કુદરતી ગેસ આધારિત પાવર સ્ટેશનો ભૂતપૂર્વ કોલસા આધારિત ગેસ આધારિત પાવર સ્ટેશનો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ભૂતપૂર્વ કોલસા આધારિત પાવર સ્ટેશનો 2014 માં પૂર્ણ થયેલ સધર્ન કંપની એનર્જી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર