Open Workbench
ઓપન વર્કબેન્ચ એ એક મફત પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર છે જે સમયપત્રક પર કેન્દ્રિત છે. તે માઈક્રોસોફ્ટ પ્રોજેક્ટનો વિકલ્પ છે. હિસ્ટ્રી ઓપન વર્કબેન્ચ મૂળરૂપે (1984) ક્રિસ્ટોફર એચ. મરે અને ડેનેક એમ. બિયેનકોવસ્કી દ્વારા "પ્રોજેક્ટ મેનેજર વર્કબેન્ચ" (પીએમડબલ્યુ) નામ હેઠળ વિકસાવવામાં આવી હતી. બાદમાં તેમણે તેનું નામ બદલીને "પ્રોજેક્ટ વર્કબેન્ચ" (પીડબ્લ્યુ) કર્યું હતું. યુ. એસ. અને દક્ષિણ અમેરિકાની બહાર હોસ્કિન્સે તેનું "પ્રોજેક્ટ મેનેજર વર્કબેન્ચ" (પીએમડબલ્યુ) તરીકે માર્કેટિંગ કર્યું હતું. 1998માં રોંડા અને ફરઝાદ દિબાચી દ્વારા સ્થાપિત નિકુ કોર્પોરેશને 2000માં એબીટી અને તેના ઉત્પાદનો ખરીદ્યા હતા. નિકુએ સોફ્ટવેરને ઓપન સોર્સ બનાવવાનું નક્કી કર્યું અને તેનું નામ બદલીને ઓપન વર્કબેન્ચ રાખ્યું. કમ્પ્યુટર એસોસિએટ્સ, જે હવે સીએ ટેક્નોલોજીસ છે, તેણે 2005માં નિકુને ખરીદ્યું હતું. 2009માં CA ટેક્નોલોજિસે ઓપન વર્કબેન્ચને અપડેટ કરવા માટે તેની ડિઝાઇન GmbH સાથે ભાગીદારી કરી હતી. નવા સંસ્કરણમાં અન્ય ઉમેરાયેલા કાર્યો સાથે વિન્ડોઝ 7 દેખાવ અને લાગણી UI દર્શાવવાનું હતું. 2010ના અંત સુધીમાં આઈ. ટી. ડિઝાઇન વેબસાઇટ પર બીટા, અસમર્થિત સંસ્કરણ 2 રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. બીટા સંસ્કરણ 2.1 પછીથી દેખાયું. જો કે કોઈ સમર્થિત સંસ્કરણ બહાર પાડવામાં આવ્યું ન હતું, અને પ્રોગ્રામ હવે સક્રિય રીતે વિકસાવવામાં આવ્યો હોવાનું જણાય છે. મફત સંસ્કરણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે 2000માં નિકુ દ્વારા બનાવવામાં આવેલી openworkbench.org વેબસાઇટ જાન્યુઆરી 2011થી કામ કરી રહી નથી. જો કે, સોર્સફોર્જ પર હોસ્ટ કરેલું સંસ્કરણ 1.1.4 હજી પણ દર અઠવાડિયે લગભગ 270 વખત ડાઉનલોડ થાય છે (10/2017 મુજબ). ઓપન વર્કબેન્ચ સુવિધાઓ ઓપન વર્કબેન્ચ અને માઈક્રોસોફ્ટ પ્રોજેક્ટ વચ્ચે તફાવત છે. તેમાંથી મુખ્ય એ છે કે ઓપન વર્કબેન્ચ સમયપત્રક પ્રયાસ પર આધારિત છે જ્યારે એમએસ પ્રોજેક્ટની મૂળભૂત સમયપત્રક પદ્ધતિ અવધિ પર આધારિત છે, જો કે વપરાશકર્તા કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ (પ્રયાસ) બદલી શકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઓપન વર્કબેન્ચ યોજનામાં, કાર્ય સમયપત્રક કાર્યો માટે જરૂરી કલાકોની કુલ સંખ્યાને આવરી લેવા માટે દરેક સંસાધન દર અઠવાડિયે કેટલા કલાક કામ કરશે તેના આધારે સંચાલિત થાય છે, જ્યારે માઇક્રોસોફ્ટ પ્રોજેક્ટ સંસાધનો માટે અંદાજો બનાવીને વિપરીત કરે છે. આ કારણોસર, સંસાધન સ્તરીકરણ પણ અલગ છેઃ ઓપન વર્કબેન્ચ તે સંસાધનની ઉપલબ્ધતાના આધારે કરશે જ્યારે એમએસ પ્રોજેક્ટ તે કાર્યને બંધબેસતા સમયના આગામી ઉપલબ્ધ બ્લોકના આધારે કરશે. ઓપન વર્કબેન્ચ માઈક્રોસોફ્ટ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ઉત્પાદિત. mpp ફાઇલોને ખોલી શકતું નથી. એમ. એસ. પ્રોજેક્ટ અને ઓપન વર્કબેન્ચ વચ્ચે પ્રોજેક્ટ ડેટાનું ટ્રાન્સફર એક્સ. એમ. એલ. ફાઇલનો ઉપયોગ કરીને થવું પડે છે. ઓપન વર્કબેન્ચ માઈક્રોસોફ્ટ વિન્ડોઝ 2000, એક્સપી, વિસ્ટા અને 7 હેઠળ ચાલે છે. તેને જાવા રનટાઇમ એન્વાયર્નમેન્ટ વર્ઝન 1.3.1 અથવા પછીની જરૂર છે. ઓપન વર્કબેન્ચ મફત સોફ્ટવેર તરીકે પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં, જો વપરાશકર્તાઓ એન્ટરપ્રાઇઝ સહયોગનું સંચાલન કરવા માટે કેન્દ્રીય ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હોય તો તેમને CA સ્પષ્ટતા PPM સ્યુટની જરૂર પડે છે. ક્લેરિટીનું શેડ્યૂલ કનેક્ટ મોડ્યુલ ઓપન વર્કબેન્ચની સ્ક્રીન પર ડેટાબેઝ ઍક્સેસ ઉમેરે છે; તે કેન્દ્રિય સર્વર અને ડેસ્કટોપ બંને પર સ્થાપિત હોવું આવશ્યક છે. "ઓપન સોર્સ" વિવાદ ઓપન વર્કબેન્ચ ઓપન સોર્સ હોવાનો દાવો કરે છે. જો કે, સોર્સફોર્જ દ્વારા ઉપલબ્ધ સોર્સ કોડમાં "શેડ્યુલિંગ અલ્ગોરિધમ્સ [જે] હાલમાં ઓપન સોર્સ નથી અને સીએ ટેક્નોલોજીસ (કમ્પ્યુટર એસોસિએટ્સ) દ્વારા જાળવવામાં આવશે" નો સમાવેશ થતો નથી. વધુમાં, ઉપલબ્ધ સ્રોત કોડ જૂનો છે, જે 2005ની આવૃત્તિ 1.1.4નો છે. ઓપન વર્કબેન્ચ 1.1.6 માટેનો સ્રોત કોડ ઉપલબ્ધ નથી. આ પણ જુઓ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરની સૂચિ પ્રોજેક્ટ લિબર, માઇક્રોસોફ્ટ પ્રોજેક્ટ બાહ્ય લિંક્સ www.openworkbench.org ને બદલવાનું લક્ષ્ય ધરાવતો અન્ય ઓપન સોર્સ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામ જાન્યુઆરી 2011 થી કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું છે. આ આઈ. ટી. ડિઝાઇન વેબસાઇટ પેજ ઓપન વર્કબેન્ચ માટે નવીનતમ સંદર્ભ બિંદુ છે સોર્સફોર્જ ઓપન વર્કબેન્ચ પ્રોજેક્ટ પેજ ઓપનસોર્સ લાઇસન્સ વર્ઝન 1.1.4 સીએ ટેક્નોલોજીસ ઓપન વર્કબેન્ચ પેજ હોસ્ટ વર્ઝન 1.1.6 રેફરન્સ ફ્રી પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેર