Tiszavirág bridge
ટિસ્ઝાવીરાગ હાઈડ (મેફ્લાય બ્રિજ) હંગેરીના સ્ઝોલ્નોકમાં ટિસ્ઝા નદી પર આવેલો રાહદારીઓ અને સાઇકલ સવારો માટેનો પુલ છે. આ પ્રોજેક્ટ "સ્ઝોલનોક, ટિસ્ઝાની રાજધાની" નામના કાર્યક્રમ હેઠળ પૂર્ણ થયો હતો. યુરોપિયન યુનિયને 1.5 અબજ ફોર્ન્ટ દ્વારા એચયુએફ 5 અબજ પ્રોજેક્ટને ટેકો આપ્યો હતો, જેમાંથી 2 અબજ ફોર્ન્ટ પુલ અને પુલના ઉત્તરીય છેડે નવા સુશોભન ચોરસમાં ગયા હતા, જે કોઝગેપ ઝર્ટને સોંપવામાં આવ્યો હતો. આ પુલ કાઉન્ટી નગરનું નવું સીમાચિહ્ન બનવાનો હતો. આ પુલનો આકાર હંગેરિયનમાં મેફ્લાય અથવા "ટિસઝાવિરાગ" જેવો દેખાય છે. આ પુલનું વજન 550 ટન છે અને તે 444 મીટર લાંબો છે, જે તેને મધ્ય યુરોપનો સૌથી લાંબો પદયાત્રી પુલ બનાવે છે. તેનું સત્તાવાર ઉદ્ઘાટન 21 જાન્યુઆરી 2011ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. પાયો નાખવો આ પુલનો પાયો 9 ઓગસ્ટ, 2009ના રોજ નાખવામાં આવ્યો હતો. પાયો હકીકતમાં એક ટાઇમ કેપ્સ્યૂલ હતો જેમાં માત્ર તે દિવસના અખબારો અને કેટલીક સીડી જ નહીં પરંતુ પસાર થતા લોકોના સંક્ષિપ્ત સંદેશાઓ પણ હતા. બાંધકામનું ગ્રાઉન્ડવર્ક સપ્ટેમ્બર 2009ના અંતમાં શરૂ થયું હતું. ડિસેમ્બરના અંત સુધીમાં, પુલનો જમણી કિનારાનો ઊંડો પાયો પૂર્ણ થઈ ગયો હતો પરંતુ અસામાન્ય રીતે ઠંડા શિયાળા અને પૂરને કારણે સ્થળ પર કામ સ્થગિત કરવું પડ્યું હતું. પુલનું માળખું બુડાપેસ્ટમાં બનાવવામાં આવ્યું હતું અને સમયના અભાવે તેને ત્યાં એસેમ્બલ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે 390 ટનનું સ્ટીલનું માળખું રસ્તા પર પરિવહન કરવામાં અસમર્થ બન્યું હતું. તેથી, આખું માળખું બે નૌકાઓ પર મૂકવામાં આવ્યું હતું જે તેને પહેલા ટિટેલ, સર્બિયા અને પછી ટિસઝા પર ઉપરની તરફ પાછા સ્ઝોલનોક સુધી પહોંચાડ્યું હતું; આનો અર્થ કુલ 500 નદી કિલોમીટરનો માર્ગ હતો. પુલના ઘટકોને 23 જુલાઈ 2010ના રોજ બુડાપેસ્ટથી રવાના કરવામાં આવ્યા હતા અને-પાણીના ઊંચા સ્તરને કારણે સેઝેડ ખાતે થોડી રાહ જોયા પછી-17 ઓગસ્ટના રોજ સ્ઝોલનોક પહોંચ્યા હતા. આમ, મૂળરૂપે 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ આયોજિત ઉદ્ઘાટનને મુલતવી રાખવું પડ્યું હતું. તકનીકી વિતરણ અને સ્વીકૃતિ 29 નવેમ્બરના રોજ શરૂ થઈ હતી અને તે 17 ડિસેમ્બરના રોજ જાહેર જનતા સુધી પહોંચાડવાની હતી, પરંતુ આ સમયમર્યાદા પણ પૂરી થઈ શકી ન હતી. પુલ પર કામ કરતો 49 વર્ષનો એક માણસ 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ટિસ્ઝામાં પડ્યો હતો અને તેનો મૃતદેહ થોડા દિવસો પછી જ મળી આવ્યો હતો. ઉદ્ઘાટન પુલ આખરે 21 જાન્યુઆરી, 2011 ના રોજ વિતરિત કરવામાં આવ્યો હતો-મૂળ નિર્ધારિત કરતા 151 દિવસ મોડો. બપોરે 3 વાગ્યે શરૂ થયેલી ઉજવણી માટે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના સ્મારક પર લગભગ 2,000 લોકોની ભીડ એકઠી થઈ હતી. આ પુલને વેકના બિશપ દ્વારા પવિત્ર કરવામાં આવ્યો હતો, પછી પરંપરા અનુસાર, પુલ પર બીયરની બેરલ ફેરવવામાં આવી હતી. ટિસ્ઝા વિરાગ નામની 16 વર્ષની સ્થાનિક છોકરીએ બિલ્ડરોને સ્મારક દસ્તાવેજો પણ આપ્યા હતા. સાંજે 5 વાગ્યે પુલની આતશબાજી સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને પ્રથમ ક્રોસ કરનારાઓને ઉદ્ઘાટન રિબનનો ટુકડો મળ્યો હતો. પુલની વેબસાઇટ પરથી ડિઝાઇન કન્સેપ્ટ અવતરણઃ "પદયાત્રી પુલ તેની ડિઝાઇનમાં મેફ્લાય જેવો દેખાય છે જેમાં તેની (60°) બાહ્ય ઝૂકતી કમાનો કેબલની પેટર્ન સાથે મળીને પાંખનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ગ્રીડ દ્વારા વિભાજિત ટ્રસ પાંસળીદાર શરીરનું પ્રતીક છે જે" પૂંછડી "વિભાગમાં શહેર તરફ આગળ વધે છે જે લાંબો પ્રવેશ પુલ છે. પરિણામે, આ પુલ એક ઉદાર અને અલૌકિક માળખું ધરાવે છે. [.] નીચા કંપનવિસ્તારની કમાન સ્વરૂપને તણાવ અને લાવણ્ય પ્રદાન કરે છે, તકનીકી પડકાર સ્પષ્ટ બને છે અને આપણા સમયને પ્રતિબિંબિત કરે છે; તે આપણા યુગનું પ્રતીક પણ બની શકે છે. ટેકનિકલ માહિતી સંસાધનો પણ જુઓ હંગેરીમાં પુલોની યાદી સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ બ્રિજ બાંધકામ બ્લોગ (હંગેરીમાં) હંગેરીમાં પુલ ટિસઝા પર પુલ