Launch and commissioning of the James Webb Space Telescope
જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ (જે. ડબલ્યુ. એસ. ટી.) એ મુખ્યત્વે ઇન્ફ્રારેડ ખગોળશાસ્ત્રનું સંચાલન કરવા માટે રચાયેલ અવકાશ ટેલિસ્કોપ છે. તેની જટિલ પ્રક્ષેપણ અને કાર્યરત કરવાની પ્રક્રિયા 2021ના અંતથી 2022ના મધ્ય સુધી ચાલી હતી. યુએસ નેશનલ એરોનોટિક્સ એન્ડ સ્પેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન (નાસા) એ 1990ના દાયકાના અંતમાં યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી (ઇએસએ) અને કેનેડિયન સ્પેસ એજન્સી (સીએસએ) ના સહયોગથી જેડબ્લ્યુએસટીના વિકાસનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. મેરીલેન્ડમાં નાસા ગોડાર્ડ સ્પેસ ફ્લાઇટ સેન્ટર (જી. એસ. એફ. સી.) ટેલિસ્કોપના વિકાસનું સંચાલન કરે છે, જોન્સ હોપકિન્સ યુનિવર્સિટીના હોમવુડ કેમ્પસ પર બાલ્ટીમોરમાં સ્પેસ ટેલિસ્કોપ સાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે. ડબલ્યુ. એસ. ટી. નું સંચાલન કરે છે, અને મુખ્ય ઠેકેદાર નોર્થરોપ ગ્રુમેન હતા. ટેલિસ્કોપનું નામ જેમ્સ ઇ. વેબના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેઓ 1961થી 1968 સુધી બુધ, મિથુન અને અપોલો કાર્યક્રમો દરમિયાન નાસાના સંચાલક હતા. આ પ્રક્ષેપણ (નિયુક્ત એરિયન ફ્લાઇટ વીએ256) 25 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ ફ્રેન્ચ ગુયાનામાં ગુયાના સ્પેસ સેન્ટરથી એરિયન 5 રોકેટ પર નિર્ધારિત સમય મુજબ થયું હતું. સફળ પ્રક્ષેપણ પછી, નાસાના વહીવટકર્તા બિલ નેલ્સને તેને "પૃથ્વી ગ્રહ માટે એક મહાન દિવસ" ગણાવ્યો હતો. ટેલિસ્કોપને શક્તિ પ્રાપ્ત થવાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી, તેના ભાગોની બે સપ્તાહની જમાવટનો તબક્કો શરૂ કર્યો હતો અને તેના લક્ષ્ય સ્થળની મુસાફરી કરી હતી. છ મહિનાના કમિશનિંગ તબક્કા પછી વૈજ્ઞાનિક સાધનોનું પરીક્ષણ અને માપાંકન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની પરાકાષ્ઠા જુલાઈ 2022માં પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક પરિણામો જાહેરમાં શેર કરવામાં આવી હતી. ટેલિસ્કોપનો નોમિનલ મિશન સમય પાંચ વર્ષનો છે, જેમાં દસ વર્ષનો લક્ષ્યાંક છે. ભ્રમણકક્ષા અસ્થિર હોય છે, તેથી જે. ડબલ્યુ. એસ. ટી. એ તેની પ્રભામંડળ ભ્રમણકક્ષાને તેની ભ્રમણકક્ષાની સ્થિતિથી દૂર જતા અટકાવવા માટે તેની આસપાસ (સ્ટેશન-કીપિંગ તરીકે ઓળખાય છે) જાળવવા માટે પ્રોપેલન્ટનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે. તે 10 વર્ષ માટે પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રોપેલન્ટ વહન કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ એરિયન 5 પ્રક્ષેપણની ચોકસાઇ અને પ્રથમ મિડકોર્સ કરેક્શનને જહાજ પર પૂરતા પ્રમાણમાં ઇંધણની બચત કરવાનો શ્રેય આપવામાં આવ્યો હતો, જે તેના બદલે લગભગ 20 વર્ષ સુધી તેની ભ્રમણકક્ષા જાળવી શકે છે. Space.com એ પ્રક્ષેપણને "દોષરહિત" ગણાવ્યું હતું. પ્રક્ષેપણ રોકેટ તૈયારી એરિયન 5 એ બે નક્કર ઇંધણ બૂસ્ટર સાથેનું ભારે લિફ્ટ બે-તબક્કાનું રોકેટ છે. તેનો ઉપયોગ તેના ઇસીએ પ્રકારમાં કરવામાં આવ્યો હતો, જે સૌથી વધુ પેલોડ માસ ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. વાહનનું કુલ પ્રક્ષેપણ દળ ક્રમમાં છે. સ્પેસક્રાફ્ટ ઇંધણની કામગીરી શરૂ થઈ, ઇંધણ પ્રણાલીને ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવી અને ચકાસણી પૂર્ણ કરવામાં આવી. ટેલિસ્કોપની બળતણ પ્રણાલી લગભગ હાઈડ્રેઝિન અને ડાઇનાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડથી ભરેલી હતી, જે પ્રક્ષેપણ વાહનથી અલગ થયા પછી તેની ભ્રમણકક્ષા સુધી પહોંચવા અને જાળવવા માટે જરૂરી હતી. રોકેટ પછી, જે પહેલેથી જ આવી ગયું હતું, ટેલિસ્કોપને અંતિમ એસેમ્બલી બિલ્ડિંગ (અથવા બીએએફ) પર ખસેડવામાં આવ્યું હતું. પેલોડને રોકેટની ટોચ પર ફેઇરિંગની અંદર આવરિત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રોજેક્ટ પર કામ કરનારા વૈજ્ઞાનિકો અને ઇજનેરોએ સંપૂર્ણ રીતે પરીક્ષણ કરાયેલા લગભગ 10 અબજ ડોલરના સાધનના પ્રક્ષેપણ વિશે તેમની અપેક્ષા અને અસ્વસ્થતાની લાગણીઓ વર્ણવી હતી અને ટિપ્પણી કરી હતી કે તે "એક ઉત્તેજક ક્ષણ" હશે અને તેઓ "સમગ્ર સમય ભયભીત" અનુભવશે. લોન્ચિંગ (નિયુક્ત એરિયન ફ્લાઇટ વીએ256) 25 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ ફ્રેન્ચ ગુયાનામાં ગુયાના સ્પેસ સેન્ટરથી એરિયન 5 રોકેટ પર નિર્ધારિત સમય મુજબ થયું હતું. સફળ પ્રક્ષેપણ પછી, નાસાના વહીવટકર્તા બિલ નેલ્સને તેને "પૃથ્વી ગ્રહ માટે એક મહાન દિવસ" ગણાવ્યો હતો. ટેલિસ્કોપને શક્તિ પ્રાપ્ત થવાની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી, તેના ભાગોની બે સપ્તાહની જમાવટનો તબક્કો શરૂ કર્યો હતો અને તેના લક્ષ્ય સ્થળની મુસાફરી કરી હતી. વેધશાળાને પ્રક્ષેપણ વાહન એડેપ્ટર રિંગ દ્વારા એરિયન 5 સાથે જોડવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ ભવિષ્યના અવકાશયાન દ્વારા વેધશાળાને પકડવા માટે કુલ જમાવટની સમસ્યાઓને ઠીક કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે થઈ શકે છે. જો કે, ટેલિસ્કોપ પોતે ઉપયોગી નથી, અને અવકાશયાત્રીઓ હબલ ટેલિસ્કોપની જેમ સાધનોની અદલાબદલી જેવા કાર્યો કરી શકશે નહીં. ટેલિસ્કોપને પ્રક્ષેપણના 27 મિનિટ 7 સેકન્ડ પછી ઉપલા તબક્કાથી છોડવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ટેલિસ્કોપને લેગ્રેન્જ બિંદુની આસપાસ લિસાજસ ભ્રમણકક્ષામાં મૂકવા માટે 30-દિવસની ગોઠવણ શરૂ થઈ હતી. ટેલિસ્કોપને તેની અંતિમ ભ્રમણકક્ષા સુધી પહોંચવા માટે જરૂર કરતાં થોડી ઓછી ઝડપે પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યું હતું, અને પૃથ્વીથી દૂર જતા તે ધીમું પડી ગયું હતું, જેથી તેની ભ્રમણકક્ષામાં પ્રવેશવા માટે જરૂરી વેગ સાથે L2 સુધી પહોંચી શકાય. ટેલિસ્કોપ 24 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ L2 પર પહોંચ્યું હતું. આ ઉડાનમાં તેની ઝડપ અને દિશાને સમાયોજિત કરવા માટે ત્રણ આયોજિત અભ્યાસક્રમ સુધારાઓનો સમાવેશ થતો હતો. આનું કારણ એ છે કે વેધશાળા અંડરથ્રસ્ટ (ખૂબ ધીમેથી આગળ વધી રહી છે) માંથી પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકે છે, પરંતુ ઓવરથ્રસ્ટ (ખૂબ ઝડપથી જઈ રહી છે) થી પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકતી નથી-અત્યંત તાપમાન-સંવેદનશીલ ઉપકરણોની સુરક્ષા માટે, સનશીલ્ડ ટેલિસ્કોપ અને સૂર્યની વચ્ચે રહેવું આવશ્યક છે, જેથી અવકાશયાન ફરી ન શકે અથવા તેના થ્રસ્ટર્સનો ઉપયોગ ધીમું કરવા માટે કરી શકે નહીં. પરિવહન અને માળખાકીય જમાવટ જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપને દોષરહિત પ્રક્ષેપણના 27 મિનિટ પછી રોકેટના ઉપલા તબક્કાથી છોડવામાં આવ્યું હતું. પ્રક્ષેપણ પછી 31 મિનિટથી શરૂ કરીને, અને લગભગ 13 દિવસ સુધી ચાલુ રાખીને, જે. ડબલ્યુ. એસ. ટી. એ તેની સૌર શ્રેણી, એન્ટેના, સનશીલ્ડ અને અરીસાઓને તૈનાત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી. બે પ્રારંભિક સ્વચાલિત પગલાં, સોલર પેનલ અનફોલ્ડિંગ અને કોમ્યુનિકેશન એન્ટેના ડિપ્લોયમેન્ટ સિવાય લગભગ તમામ જમાવટ ક્રિયાઓ બાલ્ટીમોરમાં સ્પેસ ટેલિસ્કોપ સાયન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા આદેશ આપવામાં આવે છે. આ મિશન જમીન નિયંત્રકોને સમસ્યાઓના કિસ્સામાં જમાવટ ક્રમમાં ફેરફાર અથવા ફેરફાર કરવા માટે લવચીકતા આપવા માટે રચવામાં આવ્યું હતું. એરિયન રોકેટના બીજા તબક્કાથી દૂરબીન અલગ થયાના દોઢ મિનિટ પછી, પ્રક્ષેપણના દિવસે વીજળી ઉત્પન્ન કરતી સૌર પેનલ તૈનાત કરવામાં આવી હતી; આ અપેક્ષા કરતાં સહેજ વહેલું થયું કારણ કે પ્રક્ષેપણ પરિભ્રમણ જમાવટ યોજનાઓની કલ્પના કરતાં આદર્શની ઘણી નજીક હતું. અલગતા અને સૌર પેનલનું વિસ્તરણ બંને રોકેટ પરના કેમેરામાંથી જીવંત ફીડમાં દેખાતા હતા. સૌર એરેની જમાવટ પછી, એરે રેગ્યુલેટર મોડ્યુલમાં ફેક્ટરી પૂર્વ-નિર્ધારિત ફરજ ચક્રને કારણે વીજ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થયો હતો, જે પ્રક્ષેપણ પહેલાં સેટ કરવામાં આવ્યો હતો. સૌર એરે દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા વીજ વપરાશ કરતાં વીજળીનો વપરાશ વધારે હતો અને તેના પરિણામે ટેલિસ્કોપની બેટરીઓના ઘટાડામાં વધારો થયો હતો અને અપેક્ષિત વોલ્ટેજ કરતા વધારે હતો. અવકાશયાન અને વિજ્ઞાન કામગીરી માટે વીજ વિતરણ પૂરતું હશે તેની ખાતરી કરવા માટે, સૌર પેનલ્સને ફરીથી સેટ કરવામાં આવી હતી અને એરે તાપમાન સહિત અવલોકન કરવામાં આવેલી વાસ્તવિક વિશ્વની પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લેવા માટે ફરજ ચક્રને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક શેડ ડિપ્લોયમેન્ટ મોટર્સમાં ઇચ્છિત કરતાં વધુ તાપમાન જોવા મળ્યું હતું. જ્યારે મોટર્સ તેમની કામગીરીની સહનશીલતામાં સારી રીતે રહી હતી, ત્યારે વધુ માર્જિનની ખાતરી કરવા માટે અવકાશયાનના વલણને મોટરને તેમના ઇચ્છિત તાપમાન સુધી પહોંચવામાં મદદ કરવા માટે ગોઠવવામાં આવ્યું હતું અને મોટર્સને ફરીથી સંતુલિત કરવામાં આવી હતી. આ સિમ્યુલેટર પરીક્ષણના પરિણામોના આધારે કરવામાં આવ્યું હતું. વાહનની વર્તણૂક અને પરિસ્થિતિઓના મોટાભાગના આગાહી નમૂનાઓ અવકાશમાં ઓપરેશનલ ઉત્ક્રાંતિ સાથે મેળ ખાય છે. 7 વાગ્યેઃ 50p.m. ઇએસટી 25 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ, પ્રક્ષેપણના લગભગ 12 કલાક પછી, ટેલિસ્કોપના પ્રાથમિક રોકેટની જોડીએ ત્રણ આયોજિત મધ્ય-અભ્યાસક્રમ સુધારાઓમાંથી પ્રથમ બનાવવા માટે 65 મિનિટ સુધી ગોળીબાર કરવાનું શરૂ કર્યું. બીજા દિવસે, ઉચ્ચ લાભ સંચાર એન્ટેના આપમેળે તૈનાત થાય છે. 27 ડિસેમ્બર 2021 ના રોજ, પ્રક્ષેપણના 60 કલાક પછી, વેબના રોકેટ નવ મિનિટ અને 27 સેકન્ડ માટે છોડવામાં આવ્યા હતા જેથી ટેલિસ્કોપને તેના એલ 2 ગંતવ્ય પર પહોંચવા માટે ત્રણ મધ્ય-કોર્સ સુધારાઓમાંથી બીજો કરી શકાય. 28 ડિસેમ્બર 2021 ના રોજ, પ્રક્ષેપણના ત્રણ દિવસ પછી, મિશન નિયંત્રકોએ વેબના તમામ મહત્વપૂર્ણ સનશીલ્ડની બહુ-દિવસીય જમાવટ શરૂ કરી. નિયંત્રકોએ આદેશો મોકલ્યા હતા જે આગળ અને પાછળના પૅલેટ માળખાને સફળતાપૂર્વક નીચે લાવ્યા હતા, જેમાં સનશીલ્ડ હોય છે. આ જમાવટ નાજુક ઢાલ પટલના વાસ્તવિક ખુલાસા અને વિસ્તરણ પહેલા થાય છે, જેને પછીના પગલામાં ટેલિસ્કોપિંગ બીમ દ્વારા પૅલેટમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે. 29 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ, નિયંત્રકોએ ડિપ્લોયબલ ટાવર એસેમ્બલીને સફળતાપૂર્વક વિસ્તૃત કરી, જે પાઇપ જેવી કોલમ છે, જે વેધશાળાના બે મુખ્ય વિભાગો, તેના અરીસાઓ અને વૈજ્ઞાનિક સાધનો સાથે ટેલિસ્કોપ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને પ્રોપલ્શન ધરાવતી "બસ" ને અલગ કરે છે. આ સભા ઘણા પ્રારંભિક આદેશો સહિત સાડા છ કલાક સુધી ચાલી હતી. જમાવટથી જે. ડબલ્યુ. એસ. ટી. સેગમેન્ટ્સ વચ્ચે જરૂરી અંતર ઊભું થયું હતું જેથી ટેલિસ્કોપને અત્યંત ઠંડક મળે અને સનશીલ્ડ ખુલવા માટે જગ્યા મળે. 30 ડિસેમ્બર 2021 ના રોજ, નિયંત્રકોએ વેધશાળાને ખોલવા માટે વધુ બે પગલાં સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા. પ્રથમ, આદેશોએ પાછળની બાજુએ "મોમેન્ટમ ફ્લેપ" તૈનાત કર્યું, જે એક એવું ઉપકરણ છે જે સનશીલ્ડ પર સૌર દબાણ સામે સંતુલન પૂરું પાડે છે, જે વેબની દિશા જાળવવા માટે થ્રસ્ટર ફાયરિંગની જરૂરિયાતને ઘટાડીને બળતણની બચત કરે છે. આગળ, મિશન કંટ્રોલને છોડવામાં આવ્યું અને કવરને વળાંક આપવામાં આવ્યું જે સનશીલ્ડનું રક્ષણ કરે છે, તેને પ્રથમ વખત અવકાશમાં ખુલ્લા પાડે છે. 31 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ, ગ્રાઉન્ડ ટીમે વેધશાળાની ડાબી અને જમણી બાજુથી બે ટેલીસ્કોપિંગ "મિડ બૂમ્સ" ને લંબાવ્યા હતા, જેમાં પાંચ સનશીલ્ડ પટલને આગળના અને પાછળના પટ્ટામાં તેમના ફોલ્ડ કરેલા સંગ્રહમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા, જેને ત્રણ દિવસ પહેલા નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા. ડાબી બાજુના તેજી (મુખ્ય અરીસાની દિશા દર્શાવવાના સંબંધમાં) ની જમાવટમાં વિલંબ થયો હતો જ્યારે મિશન નિયંત્રણને શરૂઆતમાં સનશીલ્ડ કવર સંપૂર્ણપણે વળેલું હોવાની પુષ્ટિ મળી ન હતી. પુષ્ટિ માટે વધારાની માહિતી જોયા પછી, ટીમ તેજી વધારવા માટે આગળ વધી. ડાબી બાજુએ 3 કલાક અને 19 મિનિટમાં તૈનાત કરવામાં આવી હતી; જમણી બાજુએ 3 કલાક અને 42 મિનિટ લીધી હતી. તે પગલા સાથે, વેબનું સનશીલ્ડ તેના સંપૂર્ણ, પતંગના આકારનું સ્વરૂપ જેવું દેખાતું હતું અને તેની સંપૂર્ણ પહોળાઈ સુધી વિસ્તર્યું હતું. પટલને અલગ કરવા અને તણાવના આદેશો અનુસરવાના હતા અને તેમાં ઘણા દિવસો લાગવાની અપેક્ષા હતી. નવા વર્ષના દિવસે આરામ કર્યા પછી, ગ્રાઉન્ડ ટીમે વેધશાળાના સૌર પેનલ્સની શ્રેણીને શ્રેષ્ઠ બનાવવા અને અપેક્ષા કરતા સહેજ વધુ ગરમ સનશીલ્ડ જમાવટ મોટર્સને ઠંડુ કરવા માટે વેધશાળાના અભિગમને સહેજ સમાયોજિત કરવા માટે સમય આપવા માટે એક દિવસ સનશીલ્ડ ટેન્શનમાં વિલંબ કર્યો. સૂર્યની સૌથી નજીક અને સનશીલ્ડમાં પાંચમાંથી સૌથી મોટા સ્તરનું ટેન્શન 3 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ શરૂ થયું હતું અને 3 વાગ્યે પૂર્ણ થયું હતું. EST. બીજા અને ત્રીજા સ્તરોનું ટેન્શન 4:09p.m થી શરૂ થયું. EST અને બે કલાક અને 25 મિનિટ લાગી. 4 જાન્યુઆરીના રોજ, નિયંત્રકોએ 11:59a.m પર કાર્ય પૂર્ણ કરીને છેલ્લા બે સ્તરો, ચાર અને પાંચને સફળતાપૂર્વક તણાવમાં મૂક્યા. EST. 5 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ, મિશન કંટ્રોલ દ્વારા ટેલિસ્કોપના ગૌણ અરીસાને સફળતાપૂર્વક તૈનાત કરવામાં આવ્યો, જેણે પોતાને લગભગ દોઢ મિલીમીટરની સહનશીલતા સાથે બંધ કરી દીધો. માળખાકીય જમાવટનું છેલ્લું પગલું પ્રાથમિક અરીસાની પાંખોને ખુલ્લી પાડવાનું હતું. દરેક પેનલમાં ત્રણ પ્રાથમિક મિરર સેગમેન્ટ્સ હોય છે અને ટેલિસ્કોપના પ્રક્ષેપણ માટે એરિયન રોકેટના ફેયરિંગમાં સ્પેસ ટેલિસ્કોપને સ્થાપિત કરવાની મંજૂરી આપવા માટે તેને ફોલ્ડ કરવું પડ્યું હતું. 7 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ, નાસાએ પોર્ટ-સાઇડ વિંગ અને 8 જાન્યુઆરીના રોજ સ્ટારબોર્ડ-સાઇડ મિરર વિંગને તૈનાત અને લૉક કર્યું. આનાથી વેધશાળાની માળખાકીય જમાવટ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ. 24 જાન્યુઆરી 2022ના રોજ, 2 વાગ્યેઃ 00p.m. EST, પ્રક્ષેપણના લગભગ એક મહિના પછી, સૂર્ય-પૃથ્વી L2 બિંદુની આસપાસ તેની આયોજિત પ્રભામંડળ ભ્રમણકક્ષામાં JWST દાખલ કરીને, ત્રીજો અને અંતિમ કોર્સ કરેક્શન થયું. કમિશનિંગ અને પરીક્ષણ 12 જાન્યુઆરી 2022 ના રોજ, જ્યારે હજી પરિવહનમાં હતું, ત્યારે મિરર સંરેખણ શરૂ થયું. પ્રાથમિક અરીસાના ભાગો અને ગૌણ અરીસાને તેમની રક્ષણાત્મક પ્રક્ષેપણ સ્થિતિથી દૂર ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આમાં લગભગ 10 દિવસનો સમય લાગ્યો, કારણ કે 132 એક્ચ્યુએટર મોટર્સને સૂક્ષ્મ ચોકસાઈ (10 નેનોમીટર વૃદ્ધિ) પર અરીસાની સ્થિતિને સારી રીતે ગોઠવવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે અને પ્રારંભિક સંરેખણ દરમિયાન દરેકને 12 લાખ વૃદ્ધિ (12.5 મીમી) થી વધુ ચાલવું આવશ્યક છે. વધુમાં, જોખમ અને જટિલતા ઘટાડવા માટે, અને કૂલિંગ મિરર્સની નજીક ગરમીનું ઉત્પાદન ઘટાડવા માટે, એક સમયે માત્ર એક જ એક્ટ્યુએટર ખસેડવામાં આવ્યું હતું અને એક્ટ્યુએટર એક સમયે માત્ર ટૂંકા ગાળા માટે કાર્યરત હતા, જે કુલ ઝડપને દરરોજ આશરે 1 મીમી સુધી મર્યાદિત કરતી હતી. 18 ત્રિજ્યા વળાંક (આરઓસી) એક્ટ્યુએટર્સ, જે પ્રાથમિક મિરર સેગમેન્ટ્સની વળાંકને સમાયોજિત કરે છે, તે પણ તે જ સમયે પ્રક્ષેપણની સ્થિતિમાંથી ખસેડવામાં આવ્યા હતા. પ્રક્ષેપણ સંરક્ષણમાંથી મુક્ત થયા પછી, 18 મિરર સેગમેન્ટ્સને સારી રીતે ટ્યુન કરવામાં આવી રહ્યા છે અને સિંગલ મિરર તરીકે કામ કરવા માટે સંરેખિત કરવામાં આવી રહ્યા છે, આ પ્રક્રિયાને કાર્યરત કરવા અને પરીક્ષણ માટે મંજૂરી આપવામાં આવેલા પાંચ મહિનામાં લગભગ ત્રણ સમય લાગે તેવી અપેક્ષા છે. કાર્યરત કરવું એ હકીકત દ્વારા જટિલ છે કે ટેલિસ્કોપની કામગીરી અને કેટલાક ઘટકોના ચોક્કસ આકારો પણ માઇક્રોસ્કોપિક રીતે બદલાશે કારણ કે તે ઠંડુ રહે છે. પાણી અને બરફના ઘનીકરણ સામે રક્ષણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હીટરની હવે જરૂર રહેશે નહીં અને ધીમે ધીમે બંધ કરવામાં આવશે. અરીસાની ગોઠવણી માટે 18 અરીસાના વિભાગોમાંથી દરેક અને ગૌણ અરીસાને 50 નેનોમીટરની અંદર ગોઠવવાની જરૂર છે. નાસા સામ્યતા દ્વારા જરૂરી ચોકસાઈની સરખામણી કરે છેઃ "જો વેબ પ્રાથમિક અરીસો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું કદ હોત, તો દરેક [અરીસો] વિભાગ ટેક્સાસનું કદ હોત, અને ટીમે તે ટેક્સાસ-કદના વિભાગોની ઊંચાઈને એકબીજા સાથે લગભગ 1.5 ઇંચની ચોકસાઈ સાથે ગોઠવવાની જરૂર હોત". મિરર સંરેખણ એ એક જટિલ કામગીરી છે જે સાત તબક્કામાં વહેંચાયેલી છે, જે ટેલિસ્કોપના 1:6 સ્કેલ મોડેલનો ઉપયોગ કરીને વારંવાર રિહર્સલ કરવામાં આવી છે. એકવાર અરીસાઓ પહોંચી જાય પછી, એન. આઈ. આર. સી. એ. એમ. એક તેજસ્વી તારાને નિશાન બનાવે છે, જે ઉર્સા મેજરમાં 6 ઠ્ઠી તીવ્રતાના તારો એચ. ડી. 84406 છે. (એચડી 84406 તેજસ્વી છે અને સરળતાથી ઓળખી શકાય છે, કાર્યરત થયાના સમગ્ર 3 મહિના સુધી દૃશ્યમાં રહેશે, અને ઓછા અન્ય તારાઓ સાથે આકાશના ભાગમાં છે.) આ કરવા માટે, એન. આઈ. આર. સી. એ. એમ. આકાશની 1560 છબીઓ લે છે (તેના દરેક 10 સેન્સર સાથે 156 છબીઓ) અને મુખ્ય અરીસાનો દરેક ભાગ શરૂઆતમાં આકાશમાં ક્યાં નિર્દેશ કરે છે તે નિર્ધારિત કરવા માટે આ વ્યાપક છબીઓનો ઉપયોગ કરે છે. શરૂઆતમાં, વ્યક્તિગત પ્રાથમિક અરીસાના વિભાગોને મોટા પ્રમાણમાં ખોટી રીતે ગોઠવવામાં આવશે, તેથી છબીમાં તારા ક્ષેત્રની 18 અલગ, ઝાંખી પડી ગયેલી છબીઓ હશે, જેમાં દરેકમાં લક્ષ્ય તારાની છબી હશે. એચડી 84406 ની 18 છબીઓ તેમના સંબંધિત મિરર સેગમેન્ટ્સ સાથે મેળ ખાય છે, અને 18 સેગમેન્ટ્સને તારો ("સેગમેન્ટ ઇમેજ આઇડેન્ટિફિકેશન") પર કેન્દ્રિત અંદાજિત ગોઠવણીમાં લાવવામાં આવે છે. તબક્કો પુનઃપ્રાપ્તિ નામની તકનીકનો ઉપયોગ કરીને દરેક સેગમેન્ટને તેની મુખ્ય ધ્યાન કેન્દ્રિત ભૂલોમાંથી વ્યક્તિગત રીતે સુધારવામાં આવે છે, જેના પરિણામે 18 અલગ, પરંતુ વ્યક્તિગત રીતે સારી ગુણવત્તા, 18 મિરર સેગમેન્ટ્સ ("સેગમેન્ટ સંરેખણ") માંથી છબીઓ મળે છે. દરેક સેગમેન્ટમાંથી 18 છબીઓ પછી ખસેડવામાં આવે છે જેથી તેઓ એક જ છબી ("ઇમેજ સ્ટેકિંગ") બનાવવા માટે ચોક્કસપણે ઓવરલેપ થાય. અરીસાઓ હવે લગભગ સાચી છબીઓ માટે સ્થિત હોવાથી, તેઓ 50 નેનોમીટરની તેમની કાર્યકારી ચોકસાઈ સાથે સારી રીતે જોડાયેલા હોવા જોઈએ, જે શોધવામાં આવશે તે પ્રકાશની એક તરંગલંબાઇ કરતાં ઓછી છે. વિખેરાયેલા ફ્રિન્જ સેન્સિંગ નામની તકનીક અરીસાઓની 20 જોડીમાંથી છબીઓની સરખામણી કરે છે, જે મોટાભાગની ભૂલોને સુધારવાની મંજૂરી આપે છે ("બરછટ ફેઝિંગ"), અને પછી તે જ તકનીકનો ઉપયોગ વિશેષ ઓપ્ટિકલ તત્વો સાથે દરેક સેગમેન્ટની છબીમાં ડિફોકસના ± 4 અને ± 8 તરંગો રજૂ કરવા માટે કરવામાં આવે છે, જે લગભગ તમામ બાકીની ભૂલોને શોધવાની અને સુધારવાની મંજૂરી આપે છે ("ફાઇન ફેઝિંગ"). આ બે પ્રક્રિયાઓ ત્રણ વખત પુનરાવર્તિત થાય છે, અને દૂરબીનની કામગીરી દરમિયાન ફાઇન ફેઝિંગની નિયમિત રીતે તપાસ કરવામાં આવશે. કોર્સ અને ફાઇન ફેઝિંગના ત્રણ રાઉન્ડ પછી, ટેલિસ્કોપ એન. આઈ. આર. સી. એ. એમ. ફિલ્ડ ઓફ વ્યૂમાં એક જગ્યાએ સારી રીતે ગોઠવવામાં આવશે. કેપ્ચર કરેલી છબીના વિવિધ બિંદુઓ પર, તમામ ઉપકરણોમાં માપન કરવામાં આવશે, અને તીવ્રતામાં શોધાયેલ ભિન્નતાઓથી ગણતરી કરવામાં આવશે, જે તમામ ઉપકરણોમાં સારી રીતે સંરેખિત પરિણામ આપશે ("ટેલિસ્કોપ સંરેખણ ઓવર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફીલ્ડ્સ ઓફ વ્યૂ"). છેવટે, ફાઇન ફેઝિંગનો છેલ્લો રાઉન્ડ અને તમામ સાધનો પર છબીની ગુણવત્તાની તપાસ કરવામાં આવે છે, જેથી ખાતરી કરવામાં આવે કે અગાઉના પગલાઓમાંથી બાકી રહેલી કોઈપણ નાની અવશેષ ભૂલો સુધારવામાં આવે છે ("અંતિમ સુધારણા માટે સંરેખણ પુનરાવર્તન કરો"). ટેલિસ્કોપના મિરર સેગમેન્ટ્સ પછી સંરેખિત થાય છે અને ચોક્કસ કેન્દ્રિત છબીઓ મેળવવા માટે સક્ષમ હોય છે. જો જરૂરી હોય તો, પ્રક્રિયા ચોકસાઈની ખાતરી કરવા માટે અગાઉના પગલાંઓનું ફરીથી પરીક્ષણ કરવાની મંજૂરી આપે છે. સંરેખણની તૈયારીમાં, નાસાએ 3 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ 19:28 UTC પર જાહેરાત કરી હતી કે NIRCam એ ટેલિસ્કોપના પ્રથમ ફોટોનને શોધી કાઢ્યા છે (જોકે હજુ સુધી સંપૂર્ણ છબીઓ મળી નથી). 11 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ, નાસાએ જાહેરાત કરી હતી કે ટેલિસ્કોપે સંરેખણનો પ્રથમ તબક્કો લગભગ પૂર્ણ કરી લીધો છે, જેમાં તેના પ્રાથમિક અરીસાના દરેક સેગમેન્ટે લક્ષ્ય તારો એચડી 84406 સ્થિત કર્યો છે અને તેની છબી બનાવી છે, અને તમામ સેગમેન્ટ્સને અંદાજિત સંરેખણમાં લાવવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ તબક્કો 18 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ પૂર્ણ થયો હતો અને એક અઠવાડિયા પછી, તબક્કા 2 અને 3 પણ 25 ફેબ્રુઆરી 2022ના રોજ પૂર્ણ થયા હતા. આનો અર્થ એ છે કે 18 સેગમેન્ટ્સ એક સાથે કામ કરી રહ્યા છે, જો કે જ્યાં સુધી તમામ 7 તબક્કાઓ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી, સેગમેન્ટ્સ હજુ પણ એક મોટા ટેલીસ્કોપને બદલે 18 નાના ટેલીસ્કોપ તરીકે કામ કરે છે. તે જ સમયે જ્યારે પ્રાથમિક અરીસો કાર્યરત કરવામાં આવી રહ્યો છે, ત્યારે અન્ય સેંકડો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કમિશનિંગ અને કેલિબ્રેશન કાર્યો પણ ચાલી રહ્યા છે. કેલિબ્રેશન અને પરીક્ષણ છબીઓની ગેલેરી પણ જુઓ જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપની સમયરેખા નોંધો સંદર્ભો જેમ્સ વેબ સ્પેસ ટેલિસ્કોપ 2021 વિજ્ઞાનમાં ગોડાર્ડ સ્પેસ ફ્લાઇટ સેન્ટર નાસા પ્રોગ્રામ્સ સ્પેસ પ્રોગ્રામ ઓફ કેનેડા 2021 ફ્રેન્ચ ગુયાના વિડિયો ક્લિપ્સ ધરાવતા લેખો