North Northallerton bridge
નોર્થ નોર્થલર્ટન બ્રિજ એ ઇંગ્લેન્ડના નોર્થલર્ટન, નોર્થ યોર્કશાયરમાં નોર્થલર્ટન-ઇગલ્સક્લિફ રેલ્વે લાઇન પર ફેલાયેલો રોડ બ્રિજ છે. આ પુલ પશ્ચિમમાં A167 ને જોડતા લિંક રોડ પર છે, અને પૂર્વમાં અને અમુક ભાગમાં A684, નોર્થઅલર્ટનમાં ઘણા લેવલ ક્રોસિંગને કારણે થતી ભીડને રાહત આપવાનો હેતુ છે, જે માર્ગ ટ્રાફિકને અટકાવે છે. લિંક રોડ નોર્થઅલર્ટન અને બ્રોમ્પટન વચ્ચે નવી હાઉસિંગ એસ્ટેટના સમૂહમાંથી પસાર થાય છે, અને વિલંબથી ઘેરાયેલો છે, જેનો મૂળ હેતુ 2021 ના અંતમાં ખોલવાનો હતો, તે 16 ડિસેમ્બર 2022 ના રોજ ખોલવામાં આવ્યો હતો. આ પુલને 2015માં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જોકે બે હાઉસિંગ એસ્ટેટ સહિત સમગ્ર પ્રોજેક્ટ સામેના વાંધાઓને કારણે 2016 સુધી અંતિમ મંજૂરીમાં વિલંબ જોવા મળ્યો હતો. એપ્રિલ 2017માં કામ શરૂ થવાનું હતું, જેની શરૂઆતની મૂળ તારીખ 2019 હતી. જો કે, તે માત્ર જુલાઈ 2020 માં જ કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તેના ઉદઘાટન માટે 2021 ના અંતમાં સુધારેલી શરૂઆતની સમયરેખા હતી. બ્રિજ અને લિંક રોડને નોર્થઅલર્ટન શહેરમાં ભીડમાંથી રાહત આપવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી કારણ કે શહેરમાં રેલવે લાઇનોમાં ઘણા લેવલ ક્રોસિંગ છે જે ટ્રાફિક ટેલબેક તરફ દોરી જાય છે, ખાસ કરીને લો ગેટ્સ પર, જે એ 167 થી ડાર્લિંગ્ટનની રક્ષા કરતું ક્રોસિંગ છે. આ પુલ બે હાઉસિંગ એસ્ટેટ (જેમાં 900 ઘરોનો સમાવેશ થશે) માંથી પસાર થતા લિંક રોડનો એક ભાગ છે, જે પર્સિમોન અને ટેલર-વિમ્પે દ્વારા સંયુક્ત રીતે વિકસાવવામાં આવ્યો છે. બે રહેણાંક વસાહતો રેલવે લાઇન અને એક પ્રવાહ દ્વારા અલગ પડે છે. જ્યાં પ્રવાહ અને રેલવે એક બીજાને અડીને આવેલા છે ત્યાં પુલને સ્થિત કરવાનો નિર્ણય પુલની કિંમત ઘટાડવા માટે લેવામાં આવ્યો હતો, અને તેથી તેનો સમયગાળો ઓછો હોઈ શકે છે. આ પુલ નોર્થઅલર્ટનથી ઇગલ્સક્લિફ રેલ્વે લાઇન અને બ્રોમ્પટન બેક/નોર્થ બેક બંને પર ફેલાયેલો છે, અને એ167 થી ડાર્લિંગ્ટન (ડાર્લિંગ્ટન રોડ) અને એ684 (સ્ટોક્સલી રોડ) થી એ19 ટ્રંક રોડ વચ્ચે જોડાણ પ્રદાન કરે છે. કોવિડ-19 રોગચાળાને કારણે બાંધકામમાં વિલંબ થયો છે અને એ પણ કે ડામરની નીચે એક ખોટો પટલ નાખવામાં આવ્યો હતો, જેને પછી બધાને ફાડીને ફરીથી શરૂ કરવો પડ્યો હતો. આ પુલનું ઉદ્ઘાટન 16 ડિસેમ્બર 2022ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. વિગતો થ્રી-સ્પાન બ્રિજ લાંબો છે (સમગ્ર લિંક રોડ માટે લંબાય છે), અને ઊંડા થાંભલાઓ સાથે જમીનની સપાટીથી ઉપર છે. પુલના સ્ટીલના બીમ લાંબા છે અને દરેકનું વજન છે. પ્રારંભિક કાર્યો પૂર્ણ થયા પછી, સપ્ટેમ્બર 2021માં પુલને નીચે ઉતારવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર લિંક રોડનો ખર્ચ 12 મિલિયન પાઉન્ડ છે, જેમાં એકલા પુલ પર 7.6 મિલિયન પાઉન્ડ ખર્ચવામાં આવ્યા છે. નોંધો સંદર્ભો સ્ત્રોતો બાહ્ય કડીઓ નોર્થ યોર્ક પ્લાન એરિક રાઈટ ગ્રૂપ બિલ્ડર્સ પેજ બ્રિજ 2022 રોડ બ્રિજ ઇન ઈંગ્લેન્ડ 2022માં પૂર્ણ થયા ઉત્તર યોર્કશાયરમાં નોર્થઅલર્ટન બ્રિજ