Royal Liverpool University Hospital
રોયલ લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ (આરએલયુએચ) ઇંગ્લેન્ડના લિવરપૂલ શહેરમાં સ્થિત એક મુખ્ય શિક્ષણ અને સંશોધન હોસ્પિટલ છે. તે મર્સીસાઇડ અને ચેશાયરની સૌથી મોટી અને સૌથી વ્યસ્ત હોસ્પિટલ છે, અને યુકેમાં તેના પ્રકારનો સૌથી મોટો કટોકટી વિભાગ ધરાવે છે. હોસ્પિટલનો મોટો પુનર્વિકાસ 2013 માં શરૂ થયો હતો અને 2017 માં પૂર્ણ થવાનો હતો, પરંતુ બાંધકામની સમસ્યાઓ અને મુખ્ય ઠેકેદાર કેરિલિયનના 2018 ના પતનથી અંદાજિત પૂર્ણતાની તારીખ 2022 ની પાનખરમાં પાછી ધકેલી દેવામાં આવી હતી. બ્રોડગ્રીન હોસ્પિટલ અને લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી ડેન્ટલ હોસ્પિટલની સાથે, હોસ્પિટલનું સંચાલન લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તે લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી, લિવરપૂલ જ્હોન મૂર્સ યુનિવર્સિટી અને લિવરપૂલ સ્કૂલ ઓફ ટ્રોપિકલ મેડિસિન સાથે સંકળાયેલ છે. ભૂતપૂર્વ હોસ્પિટલ ભૂતપૂર્વ હોસ્પિટલ, જે મૂળરૂપે ફક્ત રોયલ લિવરપૂલ હોસ્પિટલ તરીકે જાણીતી હતી, તે સમયે અસ્તિત્વ ધરાવતી અન્ય ત્રણ સિટી સેન્ટર તીવ્ર હોસ્પિટલોને બદલવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી-પેમ્બ્રોક પ્લેસ પર લિવરપૂલ રોયલ ઇન્ફર્મરી, ગ્રેટ હોવર્ડ સ્ટ્રીટ પર ડેવિડ લેવિસ નોર્ધન હોસ્પિટલ અને કેરીલ સ્ટ્રીટ પર રોયલ સધર્ન હોસ્પિટલ. તબીબી શિક્ષણ અને સંશોધનના હેતુઓ માટે લિવરપૂલ યુનિવર્સિટીની નજીકની સાઇટ પર અલગ સુવિધાઓનું એકીકરણ કરવા માટે સંમત થયા હતા. જે સ્થળ પર હાલની હોસ્પિટલ ઊભી છે (પ્રેસ્કોટ સ્ટ્રીટ પર) તેને લિવરપુલના યુદ્ધ પછીના પુનરુત્થાનના ભાગ તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી. જો કે, મુખ્ય હોસ્પિટલનું નિર્માણ 1963 સુધી શરૂ થયું ન હતું. હોસ્પિટલનો પ્રથમ તબક્કો હોલફોર્ડ એસોસિએટ્સ દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો હતો અને આલ્ફ્રેડ મેકઅલ્પાઇન દ્વારા 1963 અને 1969ની વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો. બાંધકામની શરૂઆતથી જ ખર્ચ, સમય અને ગુણવત્તાની સમસ્યાઓથી ઘેરાયેલું હતું, સાથે સાથે આરોગ્ય અને સલામતી કાયદામાં ફેરફારોને કારણે આગ પ્રમાણપત્ર પર મુશ્કેલીઓ જ્યારે બાંધકામનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. બીજો તબક્કો પૂર્ણ થયો અને આખરે 1978માં હોસ્પિટલ ખોલવામાં આવી. પુનર્વિકાસ ડિસેમ્બર 2013 માં રોયલ લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલનો સીમાચિહ્નરૂપ £429 મિલિયનનો પુનર્વિકાસ, જે ખાનગી નાણાકીય પહેલ કરાર હેઠળ મેળવવામાં આવ્યો હતો, તે નાણાકીય રીતે નજીક પહોંચ્યો હતો; લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી અને લિવરપૂલ બાયોકેમ્પસ પરની સંસ્થાઓ સાથેના તેના સહયોગી જોડાણોએ લિવરપૂલ શહેરને આરોગ્ય સંશોધન અને નવીનતા માટેના અગ્રણી યુકે કેન્દ્રોમાંના એક તરીકે માન્યતા આપી છે. નવી રોયલ લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ, જે એન. બી. બી. જે. અને એચ. કે. એસ. દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી અને કેરિલિયન દ્વારા બનાવવામાં આવી રહી હતી, તે માર્ચ 2017ના મૂળ નિર્ધારિત સમાપ્તિ પર યુકેની સૌથી મોટી સિંગલ-પેશન્ટ રૂમ હોસ્પિટલ બનવાની અપેક્ષા હતી. માર્ચ 2017 માં, એસ્બેસ્ટોસ, ક્રેકીંગ કોંક્રિટ અને ખરાબ હવામાનને કારણે થતી સમસ્યાઓને કારણે પ્રોજેક્ટ એક વર્ષથી વધુ મોડો ચાલી રહ્યો હતો અને જાન્યુઆરી 2018 ની શરૂઆતમાં વધુ વિલંબની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. એક પખવાડિયા કરતાં પણ ઓછા સમય પછી, 15 જાન્યુઆરી 2018 ના રોજ, કેરિલિયન આંશિક રીતે હોસ્પિટલ કરાર સાથેની તેની સમસ્યાઓને કારણે અને પ્રોજેક્ટમાં હજી વધુ વિલંબને કારણે, 2018 માં હોસ્પિટલ પૂર્ણ થવાની સંભાવના સાથે, લિક્વિડેશનમાં ગયું. 26 માર્ચ 2018ના રોજ, એવું નોંધવામાં આવ્યું હતું કે આ પ્રોજેક્ટની કિંમત કેરિલિયને સત્તાવાર રીતે અહેવાલ આપ્યો હતો તેના કરતાં £ 53.9M વધુ હતી. સપ્ટેમ્બરમાં, એન. એચ. એસ. ટ્રસ્ટે જાહેર કર્યું હતું કે કેરિલિયન દ્વારા સ્થાપિત બિન-પાલન આવરણને બદલવા સહિત ગંભીર ખામીઓને સુધારવાનો ખર્ચ, 350 મિલિયન પાઉન્ડના પ્રોજેક્ટને ફરી શરૂ કરવા અને સમાપ્ત કરવાની યોજનાઓને અટકાવી રહ્યો હતો; પ્રોજેક્ટમાં વધુ વિલંબ સાથે, ટ્રસ્ટ પી. એફ. આઈ. કરારને સમાપ્ત કરવા માટે વિરામ કલમનો ઉપયોગ કરવાનું વિચારી રહ્યું હતું. 24 સપ્ટેમ્બર 2018ના રોજ, એવું જણાવવામાં આવ્યું હતું કે સરકાર પી. એફ. આઈ. સોદાને સમાપ્ત કરવા માટે પગલું ભરશે, હોસ્પિટલને સંપૂર્ણ જાહેર માલિકીમાં લઈ જશે, જેનો અર્થ ખાનગી ક્ષેત્રના ધિરાણકર્તાઓ લીગલ એન્ડ જનરલ અને યુરોપિયન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક માટે 180 મિલિયન પાઉન્ડનું નુકસાન થશે. 26 સપ્ટેમ્બર 2018 ના રોજ આની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી, 2020 માં હોસ્પિટલ પૂર્ણ થવામાં કેરિલિયન દ્વારા છોડી દેવાયેલા અણધાર્યા મુદ્દાઓને કારણે વધારાના £120 મિલિયનનો ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. બાંધકામનું કામ નવેમ્બર 2018માં ફરી શરૂ થવાની ધારણા હતી. 25 ઓક્ટોબર 2018 ના રોજ લેઇંગ ઓ 'રોર્કેને પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવા માટેના ઠેકેદાર તરીકે પુષ્ટિ મળી હતી, પરંતુ, એક મહિના પછી, ઠેકેદાર કોઈ જોખમ લેવા તૈયાર ન હોવાથી, મેસ પણ 350 મિલિયન પાઉન્ડની યોજના સાથે સંકળાયેલા જોખમોનું સંચાલન કરવામાં મદદ માટે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. એપ્રિલ 2019 માં, યોજના પર કામ કરવા માટે પેટા-ઠેકેદારોની અનિચ્છાએ પ્રોજેક્ટને વધુ વિલંબનો સામનો કરવો પડ્યો હોવાનું નોંધાયું હતું, જ્યારે મે 2019 માં વધુ ખામીઓ મળી આવી હતી, જેમાં સુધારણા પણ પૂર્ણ થવામાં વિલંબ અને ખર્ચમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. 17 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ, હોસ્પિટલના સી. ઈ. ઓ. સ્ટીવ વાર્બર્ટને પુષ્ટિ કરી હતી કે પ્રોજેક્ટમાં ઓછામાં ઓછો 2022 સુધી વિલંબ થયો છે અને દર્દીઓ અને સ્ટાફ આગામી ત્રણ શિયાળા માટે હાલની હોસ્પિટલમાં રહેશે. પહેલેથી જ ખર્ચવામાં આવેલા 285 મિલિયન પાઉન્ડ ઉપરાંત, વોરબર્ટને જણાવ્યું હતું કે પૂર્ણ કરવા માટે 300 મિલિયન પાઉન્ડનો ખર્ચ થશે, જેમાં એલ્યુમિનિયમ કમ્પોઝિટ ક્લેડીંગ સિસ્ટમને બદલવાનો ખર્ચ પણ સામેલ છે, જે ગ્રેનફેલ ટાવરમાં આગ લાગવાથી બાંધકામના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે જાણીતું હતું. માર્ચ 2020માં, હોસ્પિટલ એન. એચ. એસ. ટ્રસ્ટે જાહેર કર્યું કે તે કેરિલિયનના વીમા કંપનીઓ અને કેરિલિયનના પેટા-ઠેકેદાર હેરોડ કન્સ્ટ્રક્શન સામે દાવાઓ કરી રહી છે. જૂન 2020 માં, ક્લેડીંગના પોર્ટુગીઝ ઉત્પાદકને તેને દૂર કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. રોયલ લિવરપૂલ અને મિડલેન્ડ મેટ્રોપોલિટન યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલોના સરકારના સંચાલનમાં વિલંબિત નેશનલ ઓડિટ ઓફિસનો અહેવાલ જાન્યુઆરી 2020માં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલમાં સંભવિત વધુ નોંધપાત્ર ખર્ચમાં વધારો થવાની ચેતવણી આપવામાં આવી હતી, ખાસ કરીને ખરાબ રીતે બાંધવામાં આવેલા લિવરપૂલ પ્રોજેક્ટને સુધારવા માટે, અને કેરિલિયનને સ્પષ્ટીકરણોને પહોંચી વળવા માટે નોકરીઓની કિંમત ખૂબ ઓછી કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. આ બંને પરિયોજનાઓનો ખર્ચ તેમના મૂળ અંદાજપત્ર કરતાં 40 ટકા વધુ અને ત્રણથી પાંચ વર્ષ મોડા પૂર્ણ થવાની ધારણા હતી. જો કે, ઠેકેદારને અસરકારક જોખમ હસ્તાંતરણને કારણે, કરદાતાનો કુલ ખર્ચ મૂળ યોજના જેવો જ હશે. યુનાઇટેડ કિંગડમમાં કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન વધારાની ગંભીર સંભાળ ક્ષમતા પૂરી પાડવા માટે મે 2020ની શરૂઆતમાં નવી હોસ્પિટલનો એક ભાગ ખોલવામાં આવ્યો હતો. જૂન 2022માં, એન. એચ. એસ. ટ્રસ્ટે જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલ સપ્ટેમ્બર અથવા ઓક્ટોબર 2022માં ખોલવાની હતી. એનએચએસ ટ્રસ્ટે 11 જુલાઈના રોજ નવી ઇમારતનો આંશિક કબજો લીધો હતો, જેમાં 24 દિવસનો સ્થળાંતર સમયગાળો 28 સપ્ટેમ્બરથી 21 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ચાલવાનો હતો. ઓક્ટોબર 2022માં, ટ્રસ્ટે કહ્યું હતું કે જૂની હોસ્પિટલની ઇમારત 19 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ 23:59 પર કાયમી ધોરણે બંધ થઈ જશે અને નવા સ્થળ પર A & E વિભાગ 20 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ 00:00 માંથી તેમના પ્રથમ દર્દીઓને લઈ જશે. જૂની હોસ્પિટલમાં 685 પથારી હતી. નવી હોસ્પિટલમાં 640 પથારીઓ છે અને નજીકના બ્રોડગ્રીન હોસ્પિટલ સ્થળ પર 21 'ટ્રાન્સફર ઓફ કેર' પથારીઓ ખોલવામાં આવી છે, જેમાં સમુદાયમાં વધુ 10 પથારીઓ છે-14 પથારીઓનો ચોખ્ખો ઘટાડો. 2007માં, હેલ્થકેર કમિશને રોયલ લિવરપૂલ અને બ્રોડગ્રીન યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ એનએચએસ ટ્રસ્ટને 'સેવાઓની ગુણવત્તા' માટે 'સારું' અને 'સંસાધનોના ઉપયોગ' માટે 'સારું' રેટિંગ આપ્યું હતું. 2009માં, રોયલ લિવરપૂલ અને બ્રોડગ્રીન યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ્સ એન. એચ. એસ. ટ્રસ્ટને તેની સેવાઓની ગુણવત્તા અને તેના નાણાકીય વ્યવસ્થાપનની ગુણવત્તા માટે "ઉત્તમ" રેટિંગ આપવામાં આવ્યું હતું. શિક્ષણ અને સંશોધન રોયલ લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી હોસ્પિટલ વિદ્યાર્થી ડોકટરો, નર્સો, દંતચિકિત્સકો અને સંલગ્ન આરોગ્ય વ્યાવસાયિકો માટે એક મુખ્ય શિક્ષણ અને સંશોધન હોસ્પિટલ છે. આ હોસ્પિટલ લિવરપૂલ યુનિવર્સિટી, લિવરપૂલ જ્હોન મૂર્સ યુનિવર્સિટી અને લિવરપૂલ સ્કૂલ ઓફ ટ્રોપિકલ મેડિસિન સાથે કામ કરે છે. ઇંગ્લેન્ડ નોલેજ ક્વાર્ટર, લિવરપૂલ હેલ્થકેર ઇન મર્સીસાઇડ સંદર્ભોમાં હોસ્પિટલોની સૂચિ પણ જુઓ બાહ્ય કડીઓ લિવરપૂલ હોસ્પિટલની ઇમારતોમાં હોસ્પિટલો 1978માં પૂર્ણ થઈ ઇંગ્લેન્ડની NHS હોસ્પિટલો ઇંગ્લેન્ડની લિવરપૂલ યુનિવર્સિટીમાં હોસ્પિટલો શીખવી લિવરપૂલમાં બ્રુટાલિસ્ટ આર્કિટેક્ચર