AP1000
એપી1000 એ વેસ્ટિંગહાઉસ ઇલેક્ટ્રિક કંપની દ્વારા ડિઝાઇન અને વેચવામાં આવેલો પરમાણુ ઉર્જા પ્લાન્ટ છે. આ પ્લાન્ટ એક દબાણયુક્ત જળ રિએક્ટર છે જેનો નિષ્ક્રિય પરમાણુ સલામતીનો વધુ સારો ઉપયોગ થાય છે અને તેની ઘણી ડિઝાઇન સુવિધાઓ તેના મૂડી ખર્ચને ઘટાડવાનો અને તેના અર્થશાસ્ત્રમાં સુધારો કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. આ ડિઝાઇન તેના ઇતિહાસને સિસ્ટમ 80 ડિઝાઇનમાં અનુસરે છે, જે વિશ્વભરના વિવિધ સ્થળોએ બનાવવામાં આવી હતી. સિસ્ટમ 80નો વધુ વિકાસ શરૂઆતમાં 600 થી 700 મેગાવોટના નાના ઉત્પાદન સાથે એપી 600 ખ્યાલ તરફ દોરી ગયો હતો, પરંતુ તેમાં મર્યાદિત રસ જોવા મળ્યો હતો. મૂડી ખર્ચમાં સુધારો કરવા માટે કદમાં વધારો કરતી અન્ય ડિઝાઇન સાથે સ્પર્ધા કરવા માટે, ડિઝાઇન એ. પી. 1000 તરીકે ફરી ઉભરી આવી અને આ મોટા કદ પર સંખ્યાબંધ ડિઝાઇન જીત મેળવી. દસ AP1000 હાલમાં કાર્યરત છે અથવા બાંધકામ હેઠળ છે. ચાર ચીનમાં બે સ્થળોએ સ્થિત છે, બે સેનમેન ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન ખાતે અને બે હૈયાંગ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ખાતે સ્થિત છે. એક યુ. એસ. માં વોગલ ઇલેક્ટ્રિક જનરેટિંગ પ્લાન્ટમાં બાંધકામ હેઠળ છે, અને એક જુલાઈ 2023 માં ઓનલાઇન આવ્યું હતું., તમામ ચાર ચીની રિએક્ટર પૂર્ણ થયા હતા અને ગ્રીડ સાથે જોડાયેલા હતા. વોગલ ખાતે બાંધકામમાં અસંખ્ય વિલંબ થયો છે પરંતુ માર્ચ 2023 સુધીમાં એકમ 3 એ પ્રારંભિક નિર્ણાયકતા હાંસલ કરી છે, અને જુલાઈ 2023 માં સેવામાં મૂકવામાં આવ્યું હતું; એકમ 4 2023 ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળાના અંતમાં અથવા 2024 ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં સેવામાં પ્રવેશવાની અપેક્ષા છે. વોગલ અને વી. સી. ખાતે ખર્ચ વધી જાય છે. ઉનાળાએ 2017માં વેસ્ટિંગહાઉસની નાદારી તરફ દોરી ગયું. વેસ્ટિંગહાઉસની નાદારીને પગલે વર્જિલ સી. સમર ન્યુક્લિયર જનરેટિંગ સ્ટેશન ખાતે બે રિએક્ટરોનું બાંધકામ 2017માં રદ કરવામાં આવ્યું હતું. ચીન હાલમાં વધુ અદ્યતન આવૃત્તિઓ વિકસાવી રહ્યું છે અને તેમના પેટન્ટ અધિકારો ધરાવે છે. પ્રથમ AP1000 એ ચીનમાં સેનમેન ખાતે કામગીરી શરૂ કરી હતી, જ્યાં યુનિટ 1 જૂન 2018 માં નિર્ણાયકતા હાંસલ કરનાર પ્રથમ AP1000 બન્યું હતું અને તે પછીના મહિને ગ્રીડ સાથે જોડાયેલું હતું. ચીનમાં વધુ બિલ્ડ સંશોધિત CAP1000 અને CAP1400 ડિઝાઇન પર આધારિત હશે. એપી1000 ડિઝાઇન તેના ઇતિહાસને અગાઉની બે ડિઝાઇન, એપી 600 અને સિસ્ટમ 80માં અનુસરે છે. સિસ્ટમ 80 ડિઝાઇન કમ્બશન એન્જિનિયરિંગ દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી અને તેમાં દરેક લૂપમાં બે રિએક્ટર શીતક પંપ સાથે જોડાયેલી એક જ વરાળ જનરેટર સાથે બે-લૂપ કૂલિંગ સિસ્ટમ દર્શાવવામાં આવી હતી જે તેને બે, ત્રણ અથવા ચાર લૂપમાંથી દરેકમાં વરાળ જનરેટર સાથે એક જ રિએક્ટર શીતક પંપને જોડતી સિસ્ટમો કરતાં સરળ અને ઓછી ખર્ચાળ બનાવે છે. યુ. એસ. માં ત્રણ પૂર્ણ થયેલા રિએક્ટર અને દક્ષિણ કોરિયામાં અન્ય ચાર રિએક્ટર તેને સૌથી સફળ જનરેશન II + ડિઝાઇન બનાવે છે. એબીબી ગ્રૂપે 1990માં કમ્બશન એન્જિનિયરિંગ ખરીદ્યું હતું અને સંખ્યાબંધ ડિઝાઇન ફેરફારો અને સલામતી સુધારાઓ સાથે સિસ્ટમ 80 + રજૂ કરી હતી. એબીબી દ્વારા વિલિનીકરણ, ખરીદી અને વિનિવેશની શ્રેણીના ભાગરૂપે, 2000માં વેસ્ટિંગહાઉસ ઇલેક્ટ્રિક કંપની દ્વારા ડિઝાઇન ખરીદવામાં આવી હતી, જેને પોતે 1999માં બ્રિટિશ ન્યુક્લિયર ફ્યુઅલ્સ લિમિટેડ (બીએનએફએલ) દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી. 1990ના દાયકા દરમિયાન, વેસ્ટિંગહાઉસ લગભગ 600 મેગાવોટની ડિઝાઇન શક્તિ સાથે એપી 600 તરીકે ઓળખાતી નવી ડિઝાઇન પર કામ કરી રહ્યું હતું. આ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એનર્જીના એડવાન્સ્ડ લાઇટ વોટર રિએક્ટર પ્રોગ્રામનો એક ભાગ હતો જેણે જનરેશન III રિએક્ટર ડિઝાઇનની શ્રેણી પર કામ કર્યું હતું. જનરેશન II ડિઝાઇનથી વિપરીત, એપી 600 ખૂબ સરળ હતું, જેમાં ભાગોની કુલ સંખ્યામાં અને ખાસ કરીને પંપમાં ભારે ઘટાડો થયો હતો. તે નિષ્ક્રિય રીતે પણ સલામત હતું, જે જનરલ III ડિઝાઇનનું મુખ્ય લક્ષણ હતું. એપી 600 રિએક્ટર સ્કેલના નાના છેડે હતું. નાના પ્લાન્ટ સમયાંતરે રજૂ કરવામાં આવે છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ વિવિધ બજારોમાં થઈ શકે છે જ્યાં મોટા રિએક્ટર સ્થાનિક બજારને સેવા આપવા માટે ખૂબ શક્તિશાળી હોય છે. આવી ડિઝાઇનની નકારાત્મકતા એ છે કે બાંધકામનો સમય, અને આમ ખર્ચ, મોટી ડિઝાઇનની તુલનામાં નોંધપાત્ર રીતે અલગ નથી, તેથી આ નાની ડિઝાઇનમાં ઘણીવાર ઓછું આકર્ષક અર્થશાસ્ત્ર હોય છે. એપી 600 એ મોડ્યુલર બાંધકામ દ્વારા આને સંબોધિત કર્યું અને 36 મહિનામાં પ્રથમ કોંક્રિટથી ઇંધણ લોડ તરફ જવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો. આ આકર્ષક સુવિધાઓ હોવા છતાં, વેસ્ટિંગહાઉસ પાસે એપી 600નું કોઈ વેચાણ નહોતું. બી. એન. એફ. એલ. દ્વારા કંપનીની ખરીદી અને એબીબી સાથે તેના વિલિનીકરણ સાથે, સિસ્ટમ 80 + ની વિશેષતાઓને એપી 600 સાથે જોડતી ડિઝાઇન એપી 1000 તરીકે શરૂ થઈ. બી. એન. એફ. એલ. એ બદલામાં 2005માં વેસ્ટિંગહાઉસ ઇલેક્ટ્રિકને તોશિબાને વેચી દીધી હતી. ડિસેમ્બર 2005માં, ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી કમિશન (એન. આર. સી.) એ એ. પી. 1000 માટે અંતિમ ડિઝાઇન પ્રમાણપત્રને મંજૂરી આપી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે સંભવિત યુ. એસ. બિલ્ડરો બાંધકામ શરૂ થાય તે પહેલાં સંયુક્ત બાંધકામ અને સંચાલન લાઇસન્સ માટે અરજી કરી શકે છે, જેની માન્યતા ડિઝાઇન કરેલા પ્લાન્ટ પર શરતી છે, અને દરેક AP1000 સમાન હોવું જોઈએ. તેની ડિઝાઇન એન. આર. સી. પાસેથી અંતિમ ડિઝાઇન મંજૂરી મેળવનાર પ્રથમ જનરેશન III + રિએક્ટર છે. 2008માં ચીને એપી1000ની 2005ની ડિઝાઇનના ચાર એકમોનું નિર્માણ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. ડિસેમ્બર 2011 માં, એન. આર. સી. એ ડિઝાઇનનો ઉપયોગ કરવા માટે પ્રથમ યુએસ પ્લાન્ટના નિર્માણને મંજૂરી આપી હતી. 9 ફેબ્રુઆરી, 2012ના રોજ એન. આર. સી. એ બે નવા રિએક્ટરના નિર્માણને મંજૂરી આપી હતી. 2016 અને 2017માં યુ. એસ. માં એપી1000 પ્લાન્ટ્સના નિર્માણના ખર્ચમાં વધારો થયો હતો, જેના કારણે વેસ્ટિંગહાઉસના માલિક તોશિબાએ વેસ્ટિંગહાઉસમાં તેના રોકાણને "કેટલાંક અબજ" ડોલરથી લખી નાખ્યું હતું. 14 ફેબ્રુઆરી, 2017ના રોજ, તોશિબાએ નાણાકીય પરિણામો દાખલ કરવામાં વિલંબ કર્યો અને વેસ્ટિંગહાઉસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ તોશિબાના અધ્યક્ષ શિગેનોરી શિગાએ રાજીનામું આપ્યું. 24 માર્ચ, 2017 ના રોજ, તોશિબાએ જાહેરાત કરી હતી કે વેસ્ટિંગહાઉસ ઇલેક્ટ્રિક કંપની પ્રકરણ 11 ની નાદારી માટે ફાઇલ કરશે કારણ કે પરમાણુ રિએક્ટર બાંધકામ પ્રોજેક્ટ્સથી યુએસ $9 બિલિયનનું નુકસાન થયું છે, જે એપી 1000 ના ભવિષ્યને અસર કરી શકે છે. વેસ્ટિંગહાઉસ ઓગસ્ટ 2018માં નાદારીમાંથી બહાર આવ્યું હતું. ડિઝાઇનની વિશિષ્ટતાઓ AP1000 એ બે કૂલિંગ લૂપ્સ સાથેનું દબાણયુક્ત જળ રિએક્ટર છે, જે 1,117 MWeનું ચોખ્ખું વીજ ઉત્પાદન કરવાની યોજના ધરાવે છે. તે એ. પી. 600 પર ઉત્ક્રાંતિ વિષયક સુધારો છે, જે આવશ્યકપણે લગભગ સમાન પદચિહ્ન સાથેનું વધુ શક્તિશાળી મોડેલ છે. ડિઝાઇનનો ઉદ્દેશ હાલની તકનીકનો ઉપયોગ કરીને અને ત્રણ કે ચાર કૂલિંગ લૂપ ધરાવતી સ્પર્ધાત્મક ડિઝાઇન કરતાં ઓછા ઉપકરણોની જરૂર દ્વારા અન્ય જનરેશન III રિએક્ટર ડિઝાઇનની તુલનામાં નિર્માણ કરવા માટે ઓછો ખર્ચાળ બનવાનો હતો. ડિઝાઇન પાઇપ, વાયર અને વાલ્વ સહિતના ઘટકોની સંખ્યામાં ઘટાડો કરે છે. માનકીકરણ અને પ્રકાર-લાઇસન્સિંગથી બાંધકામનો સમય અને ખર્ચ ઘટાડવામાં પણ મદદ મળવી જોઈએ. વેસ્ટિંગહાઉસ જનરેશન II પીડબ્લ્યુઆરની સરખામણીમાં તેની સરળ ડિઝાઇનને કારણે, એપી1000માંઃ 50 ટકા ઓછા સલામતી-સંબંધિત વાલ્વ છે, 35 ટકા ઓછા પંપ, 80 ટકા ઓછા સલામતી-સંબંધિત પાઇપિંગ, 85 ટકા ઓછા નિયંત્રણ કેબલ, 45 ટકા ઓછા ધરતીકંપયુક્ત બિલ્ડિંગ વોલ્યુમ એપી1000 ડિઝાઇન મોટાભાગના હાલના પીડબ્લ્યુઆરની તુલનામાં જમીનના ઉપયોગમાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ સઘન છે, અને જૂની ડિઝાઇનના કોંક્રિટ અને રીબાર રિઇન્ફોર્સિંગના પાંચમા ભાગ હેઠળ ઉપયોગ કરે છે. સંભવિત જોખમ આકારણીનો ઉપયોગ છોડની રચનામાં કરવામાં આવ્યો હતો. આનાથી જોખમોને ઘટાડવામાં અને પ્લાન્ટની એકંદર સલામતીની ગણતરી કરવામાં મદદ મળી. એન. આર. સી. અનુસાર, આ છોડ છેલ્લા અભ્યાસ, એન. યુ. આર. ઇ. જી.-1150 કરતાં વધુ સુરક્ષિત હશે. એપી1000માં દર વર્ષે પ્લાન્ટ દીઠ 5.09x10−7ની મહત્તમ મુખ્ય નુકસાનની આવર્તન હોય છે. AP1000 દ્વારા ઉત્પાદિત વપરાયેલ બળતણ પ્લાન્ટ સાઇટ પર પાણીમાં અનિશ્ચિત સમય માટે સંગ્રહિત કરી શકાય છે. યુ. એસ. પાવર રિએક્ટરના હાલમાં કાર્યરત કાફલાની જેમ વૃદ્ધ વપરાયેલ બળતણને જમીનની ઉપરના ડ્રાય કાસ્ક સંગ્રહમાં પણ સંગ્રહિત કરી શકાય છે. તમામ પ્રકારના પાવર રિએક્ટર મુખ્ય પ્રતિક્રિયા બંધ થયા પછી પણ કિરણોત્સર્ગી સડો ઉત્પાદનોમાંથી ગરમી ઉત્પન્ન કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તેથી રિએક્ટરના કોરનું મેલ્ટડાઉન ટાળવા માટે આ ગરમીને દૂર કરવી જરૂરી છે. એપી1000માં, વેસ્ટિંગહાઉસની નિષ્ક્રિય કોર કૂલિંગ સિસ્ટમ રિએક્ટરની ઉપર સ્થિત પાણીની ટાંકીનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે નિષ્ક્રિય ઠંડક પ્રણાલી સક્રિય થાય છે, ત્યારે પાણી ગુરુત્વાકર્ષણ દ્વારા રિએક્ટરની ટોચ પર વહે છે જ્યાં તે ગરમી દૂર કરવા માટે બાષ્પીભવન કરે છે. સિસ્ટમ બહુવિધ વિસ્ફોટક સંચાલિત અને ડીસી સંચાલિત વાલ્વનો ઉપયોગ કરે છે જે પ્રથમ 30 મિનિટની અંદર કામ કરવું આવશ્યક છે. રિએક્ટર ઓપરેટરો કોઈ પગલાં ન લે તો પણ આવું થાય તે માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. નિષ્ક્રિય પ્રણાલીઓ શરૂ કરવા માટે જરૂરી વિદ્યુત પ્રણાલી બાહ્ય અથવા ડીઝલ શક્તિ પર આધાર રાખતી નથી અને વાલ્વ હાઇડ્રોલિક અથવા સંકુચિત વાયુ પ્રણાલીઓ પર આધાર રાખતા નથી. આ ડિઝાઇનનો હેતુ 72 કલાક માટે ગરમીને નિષ્ક્રિય રીતે દૂર કરવાનો છે, ત્યારબાદ જ્યાં સુધી ઠંડકની જરૂર હોય ત્યાં સુધી તેની ગુરુત્વાકર્ષણ ડ્રેઇન પાણીની ટાંકીને ટોચ પર રાખવી આવશ્યક છે. રિએક્ટર તૈયાર મોટર પંપનો ઉપયોગ કરે છે જે હર્મેટિકલી સીલ કરવામાં આવે છે, કોઈ રિએક્ટર શીતક પંપ સીલનો ઉપયોગ કરતા નથી અને સીધા વરાળ જનરેટરના તળિયે માઉન્ટ કરવામાં આવે છે. આ મોટા વ્યાસના પ્રાથમિક લૂપ પાઈપિંગની માત્રાને ઘટાડે છે. એ. પી. 1000 ડિઝાઇનના પુનરાવર્તન 15માં એક અસામાન્ય નિયંત્રણ માળખું છે જેને સલામતી મૂલ્યાંકન અહેવાલ અને ડિઝાઇન પ્રમાણપત્ર નિયમ પછી એન. આર. સી. દ્વારા મંજૂરી મળી છે. સુધારા 17,18 અને 19 ને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. ડિઝાઇન વિવાદો એપ્રિલ 2010માં, કેટલીક પર્યાવરણીય સંસ્થાઓએ એ. પી. 1000 રિએક્ટર ડિઝાઇનમાં સંભવિત મર્યાદાઓની તપાસ કરવા માટે એન. આર. સી. ને હાકલ કરી હતી. આ જૂથોએ ત્રણ ફેડરલ એજન્સીઓને લાઇસન્સિંગ પ્રક્રિયાને સ્થગિત કરવાની અપીલ કરી હતી કારણ કે તેઓ માનતા હતા કે નવી ડિઝાઇનમાં નિયંત્રણ હાલના રિએક્ટર કરતા નબળું છે. એપ્રિલ 2010માં, કેટલાક પરમાણુ વિરોધી જૂથો દ્વારા નિયુક્ત પરમાણુ ઇજનેર આર્નોલ્ડ ગુંડરસને એક અહેવાલ બહાર પાડ્યો હતો જેમાં નિયંત્રણ માળખાના સ્ટીલ લાઇનર દ્વારા સંભવિત રસ્ટિંગ સાથે સંકળાયેલા જોખમની શોધ કરવામાં આવી હતી. એપી1000 ડિઝાઇનમાં, લાઇનર અને કોંક્રિટને અલગ કરવામાં આવે છે, અને જો સ્ટીલમાં કાટ લાગે છે, તો ગુંડરસનના જણાવ્યા અનુસાર "તેની પાછળ કોઈ બેકઅપ નિયંત્રણ નથી". જો ડિઝાઇન દ્વારા ગુંબજ પર કાટ લાગ્યો હોય તો તે કિરણોત્સર્ગી અશુદ્ધિઓને બહાર કાઢે છે અને પ્લાન્ટ "લોકોને કિરણોત્સર્ગની માત્રા પહોંચાડી શકે છે જે એન. આર. સી. કરતા 10 ગણી વધારે છે. ગુંડરસન અનુસાર "મર્યાદા". વેસ્ટિંગહાઉસના પ્રવક્તા વોન ગિલ્બર્ટે ગુંડરસનના મૂલ્યાંકનનો વિરોધ કર્યો છે અને જણાવ્યું છે કે AP1000નું સ્ટીલ નિયંત્રણ જહાજ વર્તમાન ડિઝાઇનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા જહાજો કરતાં સાડા ત્રણથી પાંચ ગણું જાડું છે અને તે કાટ નિયમિત નિરીક્ષણ દરમિયાન સહેલાઈથી સ્પષ્ટ થશે. યુનિયન ઓફ કન્સર્ન્ડ સાયન્ટિસ્ટ્સના વરિષ્ઠ સ્ટાફ વૈજ્ઞાનિક એડવિન લાઇમેને અન્ય નવી ડિઝાઇન AP1000 અને ESBWR બંને માટે કરવામાં આવેલી ચોક્કસ ખર્ચ-બચત ડિઝાઇન પસંદગીઓને પડકાર આપ્યો છે. લાઇમેન સ્ટીલના નિયંત્રણ જહાજની તાકાત અને AP1000 ની આસપાસ કોંક્રિટ શીલ્ડ બિલ્ડિંગ વિશે ચિંતિત છે, અને દાવો કરે છે કે તેના નિયંત્રણ જહાજમાં પૂરતા પ્રમાણમાં સલામતી માર્જિન નથી. એન. આર. સી. ના વરિષ્ઠ માળખાકીય ઇજનેર જ્હોન માએ એપી1000 પરમાણુ રિએક્ટર અંગેના તેમના વલણને ટાંક્યું હતું. 2009માં, એન. આર. સી. એ 11 સપ્ટેમ્બરની ઘટનાઓ સાથે સંબંધિત સલામતીમાં ફેરફાર કર્યો હતો, જેમાં ચુકાદો આપ્યો હતો કે તમામ છોડ વિમાનથી સીધી ટક્કરનો સામનો કરવા માટે તૈયાર કરવામાં આવે. નવી જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, વેસ્ટિંગહાઉસે એપી1000 ઇમારતોની કોંક્રિટની દિવાલોને સ્ટીલની પ્લેટમાં ઢાંકી દીધી હતી. ગયા વર્ષે 1974માં એન. આર. સી. ની રચના થઈ ત્યારથી એન. આર. સી. ના સભ્ય એવા માએ એન. આર. સી. દ્વારા ડિઝાઇનને મંજૂરી અપાયા પછી તેમની કારકિર્દીનો પ્રથમ "બિન-સુસંગત" વિરોધ દાખલ કર્યો હતો. તેમાં મા દલીલ કરે છે કે સ્ટીલની ચામડીના કેટલાક ભાગો એટલા બરડ હોય છે કે પ્લેન સ્ટ્રાઇક અથવા તોફાન સંચાલિત પ્રક્ષેપ્યમાંથી "અસર ઊર્જા" દિવાલને તોડી શકે છે. વેસ્ટિંગહાઉસ દ્વારા નિયુક્ત ઇજનેરી નિષ્ણાતોની ટીમ અસંમત હતી. 2010 માં, મા ની પ્રારંભિક ચિંતાઓને પગલે, એન. આર. સી. એ ભૂકંપ, વાવાઝોડા અને વિમાનની અથડામણ જેવી ગંભીર બાહ્ય ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને એપી 1000 રિએક્ટરની મૂળ શીલ્ડ બિલ્ડિંગની ટકાઉપણું પર સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. આ ચિંતાઓના જવાબમાં વેસ્ટિંગહાઉસે સુધારેલી ડિઝાઇન તૈયાર કરી. આ સુધારેલી રચનાએ 'મા' ને બાદ કરતાં એન. આર. સી. ને સંતોષ આપ્યો હતો, તેથી 'બિન-સુસંગતતા' હતી. એન. આર. સી. ના નિર્ણયથી વિપરીત, મા માનતા હતા કે સુધારેલી રચનાનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કમ્પ્યુટર કોડ પૂરતા ચોક્કસ ન હતા અને ઉપયોગમાં લેવાતી કેટલીક સામગ્રી ખૂબ બરડ હતી. એક યુ. એસ. સલાહકાર ઇજનેરે પણ એવી દલીલ કરીને AP1000 નિયંત્રણ ડિઝાઇનની ટીકા કરી છે કે, ડિઝાઇન-આધારિત અકસ્માતના કિસ્સામાં, તે કિરણોત્સર્ગ મુક્ત કરી શકે છે; વેસ્ટિંગહાઉસે આ દાવાને નકારી કાઢ્યો છે. એન. આર. સી. એ સપ્ટેમ્બર 2011 માં સુધારેલા એ. પી. 1000 માટે એકંદર ડિઝાઇન પ્રમાણપત્ર સમીક્ષા પૂર્ણ કરી. મે 2011 માં, યુ. એસ. સરકારના નિયમનકારોને નવા રિએક્ટરના શીલ્ડ બિલ્ડિંગની ડિઝાઇનમાં વધારાની સમસ્યાઓ મળી. ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી કમિશનના અધ્યક્ષે જણાવ્યું હતું કેઃ વેસ્ટિંગહાઉસ દ્વારા બિલ્ડિંગની ડિઝાઇન વિશે રજૂ કરવામાં આવેલી ગણતરીઓ ખોટી હોવાનું જણાય છે અને "વધુ પ્રશ્નો તરફ દોરી ગઈ છે. "; ઉદાહરણ તરીકે, ભૂકંપની સ્થિતિમાં કંપનીએ શીલ્ડ બિલ્ડિંગ પર સંભવિત ધરતીકંપના દબાણની ગણતરી માટે સંભવિત તાપમાનની શ્રેણીનો ઉપયોગ કર્યો ન હતો; અને કમિશન વેસ્ટિંગહાઉસને માત્ર તેની ગણતરીઓ સુધારવા માટે જ નહીં પણ તેણે પ્રથમ સ્થાને ખોટી માહિતી કેમ રજૂ કરી તે સમજાવવા માટે પણ કહી રહ્યું હતું. વેસ્ટિંગહાઉસે જણાવ્યું હતું કે કમિશન જે વસ્તુઓ માગી રહ્યું હતું તે "સલામતી નોંધપાત્ર" નહોતી. નવેમ્બર 2011માં, આર્નોલ્ડ ગુંડરસને એપી1000 ઓવરસાઇટ ગ્રૂપ વતી વધુ એક અહેવાલ પ્રકાશિત કર્યો હતો, જેમાં ટેનેસી રિવર રેડિયેશન સામે ફ્રેન્ડ્સ ઓફ ધ અર્થ એન્ડ મદર્સનો સમાવેશ થાય છે. અહેવાલમાં મુખ્ય ચિંતાના છ ક્ષેત્રો અને એન. આર. સી. દ્વારા તાત્કાલિક તકનીકી સમીક્ષાની જરૂર હોય તેવા સલામતીના સમીક્ષા વિનાના પ્રશ્નો પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલમાં તારણ કાઢવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી AP1000 દેખરેખ જૂથ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા મૂળ અને વર્તમાન "અનુત્તરિત સલામતી પ્રશ્નો" નું સમાધાન ન થાય ત્યાં સુધી AP1000 નું પ્રમાણપત્ર વિલંબિત થવું જોઈએ. 2012 માં, યુનિયન ઓફ કન્સર્ન્ડ સાયન્ટિસ્ટ્સના એલેન વેન્કોએ જણાવ્યું હતું કે "વેસ્ટિંગહાઉસ એપી1000માં નબળા નિયંત્રણ, સલામતી પ્રણાલીઓમાં ઓછી બિનજરૂરીતા અને વર્તમાન રિએક્ટરની તુલનામાં ઓછી સલામતી સુવિધાઓ છે". સુશ્રી વેન્કોની ચિંતાઓના જવાબમાં, આબોહવા નીતિઓના લેખક અને નિવૃત્ત પરમાણુ ઇજનેર ઝ્વી જે. ડોરોને જવાબ આપ્યો કે એપી1000ની સલામતી ઓછા સક્રિય ઘટકો દ્વારા વધારવામાં આવી છે, જેમ કે સુશ્રી વેન્કો સૂચવે છે તેમ સમાધાન કરવામાં આવ્યું નથી. હાલમાં કાર્યરત રિએક્ટરથી સીધા વિપરીત, AP1000 ની રચના નિષ્ક્રિય પરમાણુ સલામતીના ખ્યાલની આસપાસ કરવામાં આવી છે. ઓક્ટોબર 2013માં, ચાઇના નેશનલ ન્યુક્લિયર કોર્પોરેશન (સી. એન. એન. સી.) ના ભૂતપૂર્વ ઉપાધ્યક્ષ લી યુલુને સતત બદલાતા અને પરિણામે બિનઅનુભવી ડિઝાઇનને કારણે સેનમેનમાં બાંધવામાં આવી રહેલા વિલંબિત એપી1000 ત્રીજી પેઢીના પરમાણુ ઉર્જા પ્લાન્ટના સલામતી ધોરણો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. સંચાલનના ઇતિહાસના અભાવને ટાંકીને, તેમણે ઉત્પાદકના એ દાવા પર પણ સવાલ ઉઠાવ્યો કે એપી1000 રિએક્ટરના "પ્રાથમિક સિસ્ટમ તૈયાર મોટર પંપ" 60 વર્ષથી વધુ "જાળવણી-મુક્ત" હતા, જે રિએક્ટરનું ધારેલું જીવન હતું અને નોંધ્યું હતું કે 600 થી 1,000 મેગાવોટનું વિસ્તરણ હજુ સુધી વ્યાવસાયિક રીતે સાબિત થયું નથી. 2008 અને 2009માં, વેસ્ટિંગહાઉસે ચાઈનીઝ સ્ટેટ ન્યુક્લિયર પાવર ટેક્નોલોજી કોર્પોરેશન (એસ. એન. પી. ટી. સી.) અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે કામ કરવા માટે 1,400 મેગાવોટ ક્ષમતાની મોટી ડિઝાઇન, કે. એ. પી. 1400 વિકસાવવા માટે કરારો કર્યા હતા, જે સંભવતઃ 1,700 મેગાવોટ ડિઝાઇન દ્વારા અનુસરવામાં આવી હતી. ચીન આ મોટી ડિઝાઇન માટે પેટન્ટ અધિકારો ધરાવશે. વેસ્ટિંગહાઉસના સહયોગથી નવા મોટા એકમોની નિકાસ શક્ય બની શકે છે. સપ્ટેમ્બર 2014માં, ચીની પરમાણુ નિયામકે 17 મહિનાની સમીક્ષા બાદ ડિઝાઇન સલામતી વિશ્લેષણને મંજૂરી આપી હતી. મે 2015માં CAP1400 ડિઝાઇનને આંતરરાષ્ટ્રીય અણુ ઊર્જા એજન્સીની જેનેરિક રિએક્ટર સલામતી સમીક્ષામાં પસાર કરવામાં આવી હતી. ડિસેમ્બર 2009માં, શીદાઓ બે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ખાતે એચટીઆર-પીએમ નજીક પ્રારંભિક સીએપી1400નું નિર્માણ કરવા માટે ચીનના સંયુક્ત સાહસની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. 2015માં સ્થળની તૈયારી શરૂ થઈ હતી અને વર્ષના અંત સુધીમાં પ્રગતિ માટે મંજૂરી મળવાની અપેક્ષા હતી. માર્ચ 2017 માં, પ્રથમ CAP1400 રિએક્ટર પ્રેશર જહાજ દબાણ પરીક્ષણો પાસ કર્યું. CAP1400 માટેના ઉપકરણોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને 2020 સુધીમાં પ્રારંભિક બાંધકામ ચાલી રહ્યું છે. ફેબ્રુઆરી 2019 માં, શાંઘાઈ ન્યુક્લિયર એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ એન્ડ ડિઝાઇન ઇન્સ્ટિટ્યૂટએ જાહેરાત કરી હતી કે તેણે CAP1700 માટે વૈચારિક ડિઝાઇન પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. બાંધકામ યોજનાઓ અથવા સંભવિત સંચાલકો ચીનમાં ચાર AP1000 રિએક્ટરોનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે, બે ઝેજિયાંગમાં સેનમેન ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ખાતે અને બે શેનડોંગમાં હૈયાંગ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ ખાતે બાંધવામાં આવ્યા છે. સેનમેન 1 અને 2 એપી1000 અનુક્રમે 2 જુલાઈ, 2018 અને 24 ઓગસ્ટ, 2018ના રોજ ગ્રીડ સાથે જોડાયેલા હતા. હૈયાંગ 1એ 22 ઓક્ટોબર, 2018ના રોજ અને હૈયાંગ 2એ 9 જાન્યુઆરી, 2019ના રોજ વ્યાવસાયિક કામગીરી શરૂ કરી હતી. 2014માં, ચાઇના ફર્સ્ટ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝે સેનમેન ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનના બીજા એપી1000 એકમ માટે પ્રથમ સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત એપી1000 રિએક્ટર પ્રેશર જહાજનું ઉત્પાદન કર્યું હતું. બાંધવામાં આવનાર પ્રથમ ચાર AP1000 વિમાન દુર્ઘટના સામે વધુ સારી સુરક્ષા પ્રદાન કરવા માટે મજબૂત નિયંત્રણ માળખા વિના ડિઝાઇનના અગાઉના પુનરાવર્તન માટે છે. ચીને સત્તાવાર રીતે AP1000 ને અંતર્દેશીય પરમાણુ પરિયોજનાઓ માટે પ્રમાણભૂત તરીકે અપનાવ્યું હતું. 2017માં વેસ્ટિંગહાઉસની નાદારી પછી, ચીને 2019માં ઝાંગઝોઉ ખાતે AP1000ને બદલે સ્થાનિક રીતે ડિઝાઇન કરાયેલ હુઆલોંગ વન બનાવવાનો નિર્ણય લીધો હતો. 2019 પછી, ભવિષ્યના AP1000 એકમો માટેની તમામ યોજનાઓને CAP1000 એકમો દ્વારા રદ કરવામાં આવી હતી, જે AP1000 ડિઝાઇનનું સ્થાનિક માનકીકરણ છે, જે CAP1400માં સંક્રમણકાલીન છે. એવું કહેવાય છે કે તેનાથી ખર્ચમાં ઘટાડો થયો છે અને કામગીરી અને જાળવણીના લક્ષણોમાં સુધારો થયો છે. 2021 સુધીમાં, આઠ વધારાના CAP1000 એકમોના નિર્માણ માટે હૈયાંગ, લુફેંગ, સેનમેન અને ઝુદાબાઓ માટે સ્થળની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. જો કે, આમાંના મોટાભાગના પ્રોજેક્ટ સ્થગિત છે, કારણ કે તમામ CAP-1000 એકમોનું બાંધકામ નોંધપાત્ર રીતે ધીમું થઈ ગયું છે. ઝુદાબાઓ સ્થળ પર ઝુદાબાઓ 3 અને 4 માટે બે વિવિઇઆર-1200 એકમોનું નિર્માણ 2021માં શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે તબક્કા 1 અને 2 માટે આયોજિત સીએપી1000 એકમો હજુ પણ અટકેલા છે. 20 એપ્રિલ 2022ના રોજ રાજ્ય પરિષદ દ્વારા હૈયાંગ 3 અને 4 અને સેનમેન 3 અને 4ના નિર્માણને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. જો કે, લુફેંગ 1-4 માટે CAP1000 એકમોને બદલે લુફેંગ 5, હ્યુલોંગ વન એકમનો ઉપયોગ કરીને, પ્રથમ બાંધવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેને રાષ્ટ્રીય વિકાસ અને સુધારણા આયોગ દ્વારા પહેલેથી જ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. 14 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ રાજ્ય પરિષદે લિયાનજિયાંગ 1 અને 2ના નિર્માણને મંજૂરી આપી હતી. ઓક્ટોબર 2015 માં તુર્કીમાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે તુર્કીમાં İgneada ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ માટેની ટેકનોલોજી યુએસ સ્થિત કંપની વેસ્ટિંગહાઉસ ઇલેક્ટ્રિક કંપની પાસેથી બે AP1000 અને બે CAP1400 ના રૂપમાં આવશે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ વન રિએક્ટરનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને એકને જ્યોર્જિયા રાજ્યમાં વોગલ ઇલેક્ટ્રિક જનરેટિંગ પ્લાન્ટ (એકમો 3 અને 4) ખાતે ઓનલાઇન લાવવામાં આવ્યો છે. દક્ષિણ કેરોલિનામાં, વર્જિલ સી. સમર ન્યુક્લિયર જનરેટિંગ સ્ટેશન (એકમો 2 અને 3) ખાતે બે એકમોનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. વેસ્ટિંગહાઉસની તાજેતરની નાદારી, મોટા ખર્ચમાં વધારો, નોંધપાત્ર વિલંબ અને અન્ય મુદ્દાઓને કારણે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થયાના 4 વર્ષ પછી જુલાઈ 2017 માં છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. પ્રોજેક્ટના પ્રાથમિક શેરહોલ્ડર (SCANA) એ શરૂઆતમાં યુનિટ 2 પૂર્ણ કરતી વખતે યુનિટ 3 ના વિકાસને છોડી દેવાની યોજનાની તરફેણ કરી હતી. આ યોજના લઘુમતી શેરહોલ્ડર (સેન્ટી કૂપર) ની મંજૂરી પર આધારિત હતી. સેન્ટી કૂપરના બોર્ડે તમામ બાંધકામ બંધ કરવા માટે મતદાન કર્યું હતું જેના પરિણામે સમગ્ર પ્રોજેક્ટ સમાપ્ત થયો હતો. તમામ ચાર રિએક્ટર એકસરખા હતા અને બંને પ્રોજેક્ટ સમાંતર ચાલતા હતા, જેમાં પ્રથમ બે રિએક્ટર (વોગલ 3 અને સમર 2) 2019માં અને બાકીના બે (વોગલ 4 અને સમર 3) 2020માં કાર્યરત થવાની યોજના હતી. વેસ્ટિંગહાઉસે 29 માર્ચ, 2017ના રોજ નાદારીના રક્ષણ માટે અરજી કર્યા પછી, બાંધકામ અટકી ગયું છે. 9 એપ્રિલ, 2008ના રોજ જ્યોર્જિયા પાવર કંપનીએ વેસ્ટિંગહાઉસ અને શો સાથે વોગલ ખાતે બે AP1000 રિએક્ટર બાંધવા માટે કરાર કર્યો હતો. આ કરાર 1979માં થ્રી માઇલ આઇલેન્ડ અકસ્માત પછી નવા પરમાણુ વિકાસ માટેનો પ્રથમ કરાર રજૂ કરે છે. વોગલ સાઇટ માટે લાઇસન્સની વિનંતી AP1000 ડિઝાઇનના પુનરાવર્તન 18 પર આધારિત છે. 16 ફેબ્રુઆરી, 2010ના રોજ, પ્રમુખ ઓબામાએ વોગલ પ્લાન્ટ ખાતે બે એ. પી. 1000 એકમોના નિર્માણ માટે ફેડરલ લોન ગેરંટીમાં 8.3 અબજ ડોલરની જાહેરાત કરી હતી. બે રિએક્ટરના નિર્માણનો ખર્ચ 14 અબજ ડોલર થવાનો અંદાજ હતો, પરંતુ ત્યારથી તે વધીને 30 અબજ ડોલર થઈ ગયો છે, જેમાં માત્ર એક જ રિએક્ટર ઓનલાઇન છે અને બીજું નિર્માણાધીન છે. જ્યોર્જિયા પાવર, જે વોગલની 45.7% માલિકી ધરાવે છે, તેણે યુનિટ 4 માટે 2023ના ચોથા ત્રિમાસિક ગાળા અથવા 2024ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળા માટે અનુમાનિત સેવાની તારીખોમાં વિલંબ કર્યો હતો. વોગલ ખાતે બાંધવામાં આવનાર બે નવા AP1000 રિએક્ટરના લાઇસન્સનો વિરોધ કરતા પર્યાવરણીય જૂથોએ એપ્રિલ 2011માં એક નવી અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં ફુકુશિમા I પરમાણુ અકસ્માતો વિશે વધુ માહિતી ન મળે ત્યાં સુધી પરમાણુ નિયમનકારી આયોગના આયોગને લાઇસન્સ પ્રક્રિયાને સ્થગિત કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. ફેબ્રુઆરી 2012 માં, નવ પર્યાવરણીય જૂથોએ વોગલ રિએક્ટર ડિઝાઇનના પ્રમાણપત્રને સામૂહિક પડકાર દાખલ કર્યો હતો અને માર્ચમાં તેઓએ વોગલ લાઇસન્સને પડકાર દાખલ કર્યો હતો. મે 2013માં, યુ. એસ. કોર્ટ ઓફ અપીલ્સે ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી કમિશન (એન. આર. સી.) ની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. ફેબ્રુઆરી 2012માં, યુ. એસ. ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેટરી કમિશને વોગલ પ્લાન્ટ ખાતે બે સૂચિત રિએક્ટરને મંજૂરી આપી હતી. વીસી સમર માટે ઓક્ટોબર 2014માં ઓછામાં ઓછા એક વર્ષના વિલંબ અને 1.2 અબજ ડોલરના વધારાના ખર્ચની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જે મોટે ભાગે બનાવટમાં વિલંબને કારણે હતી. એકમ 2 પછી 2018 ના અંતમાં અથવા 2019 ની શરૂઆતમાં નોંધપાત્ર રીતે પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા હતી, એકમ 3 લગભગ એક વર્ષ પછી. ઓક્ટોબર 2013માં, યુ. એસ. ના ઊર્જા સચિવ અર્નેસ્ટ મોનિઝે જાહેરાત કરી હતી કે ચીન બંને દેશો વચ્ચેની દ્વિપક્ષી સહકાર સમજૂતીના ભાગરૂપે બાંધકામ હેઠળના યુ. એસ. ના પરમાણુ વીજ મથકોને ઘટકો પૂરા પાડશે. ચીનના સ્ટેટ ન્યુક્લિયર પાવર ટેક્નોલોજી કોર્પોરેશન (એસ. એન. પી. ટી. સી.) એ 2006માં વેસ્ટિંગહાઉસની એ. પી. 1000 ટેકનોલોજી હસ્તગત કરી ત્યારથી તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય વીજ પરિયોજનાઓને પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે સક્ષમ ઉત્પાદન પુરવઠા સાંકળ વિકસાવી છે. ઉદ્યોગ વિશ્લેષકોએ પરમાણુ બજારમાં ચીનના વિસ્તરણનો સામનો કરી રહેલી સંખ્યાબંધ સમસ્યાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો છે, જેમાં તેમની પુરવઠા શૃંખલામાં સતત અંતરાય, રાજકીય હસ્તક્ષેપના પશ્ચિમી ભય અને પરમાણુ ઉર્જાના અર્થશાસ્ત્રમાં ચીનની બિનઅનુભવીતા સામેલ છે. 31 જુલાઈ, 2017ના રોજ, એકમો 2 અને 3ના નિર્માણના ખર્ચની વ્યાપક સમીક્ષા કર્યા પછી, સાઉથ કેરોલિના ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ ગેસે વી. સી. સમર ખાતે રિએક્ટરોનું નિર્માણ બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો અને સાઉથ કેરોલિનાના પબ્લિક સર્વિસ કમિશનમાં ત્યાગની મંજૂરી માટે અરજી દાખલ કરશે. 14 ઓક્ટોબર, 2022ના રોજ જ્યોર્જિયા પાવરે જાહેરાત કરી હતી કે વોગલ યુનિટ 3 ખાતે પરમાણુ ઇંધણનું લોડિંગ શરૂ થઈ ગયું છે. 1 એપ્રિલ, 2023 ના રોજ, જ્યોર્જિયા પાવરે જાહેરાત કરી કે વોગલ યુનિટ 3 એ ગ્રીડ સાથે જોડાણ કર્યું છે અને પ્રથમ વખત વીજળીનો પુરવઠો શરૂ કર્યો છે, અને 29 મેના રોજ, યુનિટ 3 તેના મહત્તમ ડિઝાઇન કરેલા વીજ ઉત્પાદન સુધી પહોંચી ગયું છે. વોગલ યુનિટ 4 પર હોટ ફંક્શનલ પરીક્ષણ 1 મે, 2023ના રોજ પૂર્ણ થયું હતું. યુક્રેન 31 ઓગસ્ટ, 2021 ના રોજ, એસઇ એનએનઇજીસી એનર્જીગોટોમના વડા પેટ્રો કોટિન અને વેસ્ટિંગહાઉસના પ્રમુખ અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર પેટ્રિક ફ્રેગમેને યુક્રેનમાં વેસ્ટિંગહાઉસ એપી 1000 રિએક્ટર બનાવવા માટે સહકારના મેમોરેન્ડમ પર હસ્તાક્ષર કર્યા. આ કરાર પર 22 નવેમ્બર, 2021ના રોજ હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. બંને કંપનીઓ વચ્ચેનો મેમોરેન્ડમ અને કરાર AP1000 સાથે ખમેલ્નેત્સ્કી ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટના યુનિટ 4 તેમજ યુક્રેનમાં અન્ય ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ્સના વધુ ચાર પાવર યુનિટ પૂર્ણ કરવા સંબંધિત છે. પોલેન્ડ પોલેન્ડ બાલ્ટિક સમુદ્ર નજીક ચોકઝેવોમાં ત્રણ AP1000 રિએક્ટર બનાવવાની યોજના ધરાવે છે. નિષ્ફળ બોલી અથવા સાહસો ભારત જૂન 2016 માં, યુ. એસ. અને ભારત બંને દેશો દ્વારા હસ્તાક્ષરિત નાગરિક પરમાણુ કરારના ભાગરૂપે ભારતમાં છ એપી1000 રિએક્ટર બનાવવા માટે સંમત થયા હતા. વેસ્ટિંગહાઉસની મૂળ કંપની તોશિબાએ 2017માં નાણાકીય મુશ્કેલીઓને પગલે પ્રસ્તાવિત કરારને શંકામાં મૂકીને પરમાણુ વીજ મથકોના નિર્માણમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ફેબ્રુઆરી 2020માં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ભારતની મુલાકાત દરમિયાન, વેસ્ટિંગહાઉસ છ પરમાણુ રિએક્ટરના પુરવઠા માટે સરકારી ન્યુક્લિયર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા સાથે નવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે તેવી અપેક્ષા હતી. જો કે, જવાબદારી અને લેઆઉટ અંગેના મતભેદોને કારણે, આ બન્યું ન હતું. યુનાઇટેડ કિંગડમ ડિસેમ્બર 2013માં, તોશિબાએ તેની વેસ્ટિંગહાઉસ પેટાકંપની દ્વારા ન્યુજનરેશનનો 60 ટકા હિસ્સો ખરીદ્યો હતો, જેમાં ઇંગ્લેન્ડના કુમ્બ્રિયામાં સેલ્લાફિલ્ડ પરમાણુ પુનઃપ્રક્રિયા સ્થળ નજીક મૂરસાઇડ ખાતે ત્રણ એપી1000નું નિર્માણ કરવાનો ઇરાદો હતો, જેની પ્રથમ કામગીરીની તારીખ 2024 નક્કી કરવામાં આવી હતી. 28 માર્ચ, 2017ના રોજ, ઓફિસ ફોર ન્યુક્લિયર રેગ્યુલેશન (ONR, UK) એ AP1000 ડિઝાઇન માટે ડિઝાઇન સ્વીકૃતિ પુષ્ટિ જારી કરી હતી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે 2011માં ઓળખવામાં આવેલા 51 મુદ્દાઓને પૂરતો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. જો કે, બીજા દિવસે ડિઝાઈનર વેસ્ટિંગહાઉસે યુ. એસ. માં પ્રકરણ 11 નાદારી માટે અરજી કરી હતી કારણ કે તેના પરમાણુ રિએક્ટર નિર્માણ પ્રોજેક્ટ્સમાંથી 9 અબજ ડોલરનું નુકસાન થયું હતું, જેમાં મોટાભાગે યુ. એસ. માં ચાર એપી1000 રિએક્ટરોનું નિર્માણ હતું. 2018 માં, ન્યુજનરેશનને વેચવાના અસફળ પ્રયાસને પગલે તોશિબાએ કંપનીને ફડચામાં લેવાનો અને પ્રોજેક્ટને છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો. માર્ચ 2019માં સનમેન યુનિટ 2 રિએક્ટર શીતક પંપની ખામીને કારણે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. કર્ટિસ-રાઈટ દ્વારા યુ. એસ. માંથી રિપ્લેસમેન્ટ પંપ મોકલવામાં આવ્યો છે. ચીનથી પરત ફરેલા ઘણા પંપો સાથે આ પંપોમાં અગાઉની સમસ્યાઓ આવી છે. આ પંપ પરમાણુ રિએક્ટરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સૌથી મોટા હર્મેટિકલી સીલ કરેલા પંપ છે. વેસ્ટિંગહાઉસ અને કર્ટિસ-રાઈટ પંપ વિતરણમાં વિલંબના ખર્ચની જવાબદારીને લઈને નાણાકીય વિવાદમાં છે. આ પણ જુઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પરમાણુ સલામતી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પરમાણુ શક્તિ ચીનમાં પરમાણુ શક્તિ યુનાઇટેડ કિંગડમમાં પરમાણુ શક્તિ બલ્ગેરિયામાં પરમાણુ શક્તિ પરમાણુ ઊર્જા પ્લાન્ટના અર્થશાસ્ત્ર પરમાણુ શક્તિ 2010 કાર્યક્રમ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ (વેસ્ટિંગહાઉસ AP1000 બ્રોશર). AP1000 અદ્યતન 1000 MWe પરમાણુ ઉર્જા પ્લાન્ટ AP1000 ડિઝાઇન સમીક્ષા દસ્તાવેજો પુનરાવર્તન 14. ફેયરવિન્ડ એસોસિએટ્સ પ્રેઝન્ટેશન AP1000-નિયંત્રણ નિષ્ફળતાનું વધારાનું જોખમ ન્યુક્લિયર પાવર રિએક્ટર પ્રકારો ચીનમાં ન્યુક્લિયર પાવર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ન્યુક્લિયર પાવર બલ્ગેરિયામાં ન્યુક્લિયર પાવર યુનાઇટેડ કિંગડમમાં ન્યુક્લિયર પાવર