Event chain diagram
ઇવેન્ટ ચેઇન ડાયાગ્રામ એ વિઝ્યુલાઇઝેશન છે જે ઘટનાઓ અને કાર્યો વચ્ચેના સંબંધો અને ઘટનાઓ એકબીજાને કેવી અસર કરે છે તે દર્શાવે છે. ઘટના સાંકળ આકૃતિઓ ઘટના સાંકળ પદ્ધતિનો એક ભાગ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. ઇવેન્ટ ચેઇન પદ્ધતિ એ અનિશ્ચિતતા મોડેલિંગ અને શેડ્યૂલ નેટવર્ક વિશ્લેષણ તકનીક છે જે પ્રોજેક્ટ સમયપત્રકને અસર કરતી ઘટનાઓ અને ઇવેન્ટ સાંકળોને ઓળખવા અને તેનું સંચાલન કરવા પર કેન્દ્રિત છે. ઇવેન્ટ ચેઇન મેથોડોલોજી એ ક્રિટિકલ પાથ મેથડ અને ક્રિટિકલ ચેઇન પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટથી આગળનું એડવાન્સ છે. નિયમો ઇવેન્ટ સાંકળ આકૃતિઓ સ્પષ્ટીકરણ અનુસાર ગેન્ટ ચાર્ટ પર રજૂ કરવામાં આવે છે. આ સ્પષ્ટીકરણ એ નિયમોનો સમૂહ છે, જે આ આકૃતિનો ઉપયોગ કરીને કોઈપણ સમજી શકે છે. સિંગલ ઇવેન્ટ્સ માટે સિંગલ ઇવેન્ટ્સ ગેન્ટ ચાર્ટ પર બાર પર તીર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. નીચે તરફના તીર જોખમોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ગેન્ટ ચાર્ટ પર નિર્દેશ કરતા તીર તકો અથવા ઘટના "જોખમ પ્રતિસાદ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવે છે" નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એક બિંદુ પર બે તીર એક જોખમ માટે જોખમો અને તકો બંનેનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ગેન્ટ પટ્ટી પર તીરની ચોક્કસ આડી સ્થિતિ સુસંગત નથી. મુદ્દાઓને વર્તુળમાં તીર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે ઇશ્યૂ તીરનો રંગ લાલ (ઘેરો) બંધ અથવા સ્થાનાંતરિત જોખમો ડૅશ્ડ રેખાઓનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તીરનો રંગ સફેદ હોય છે. બંધ મુદ્દો દોરવામાં આવેલી સરહદ રેખા સાથે વર્તુળમાં દર્શાવવામાં આવ્યો છે. વૈશ્વિક જોખમો નીચે દર્શાવતા આકૃતિઓની ટોચ પર દર્શાવવામાં આવ્યા છે, વૈશ્વિક તકો ઉપર દર્શાવતા આકૃતિઓના તળિયે દર્શાવવામાં આવી છે. સમાન વૈશ્વિક જોખમ સાથે સંકળાયેલા જોખમો અને તકો બંનેને સમાન ઊભી રેખા સાથે આકૃતિની ટોચ પર અને તળિયે મૂકવામાં આવે છે. સમય-આધારિત વૈશ્વિક જોખમો, અથવા ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન ચાલતી પ્રવૃત્તિઓને અસર કરતા જોખમો, તેમની સાથે સંકળાયેલી ઊભી ડેશ રેખા હશે. જોખમની ક્ષણ માટે આંકડાકીય વિતરણ તે તીરની આસપાસ દર્શાવી શકાય છે, જે સમય-આધારિત વૈશ્વિક જોખમને રજૂ કરે છે. તીરના રંગો જોખમની ગણતરીની અસરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વધુ જોખમોને લાલ અથવા ઘેરા તીર તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. ઓછી અસર ધરાવતા જોખમોને લીલા અથવા હળવા તીર તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે. તીરનું કદ સંભાવનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. જો તીર નાનું હોય, તો ઘટનાની સંભાવના અનુરૂપ રીતે ઓછી હોય છે. જોખમની સંભાવના અને અસરો શમન પહેલાં હોય છે સિવાય કે તે આકૃતિ પર સ્પષ્ટ રીતે નોંધવામાં ન આવે. સમાન ગેન્ટ પટ્ટી પર ઘણા જુદા જુદા જોખમો દર્શાવી શકાય છે. જો બધા તીર બતાવવા માટે જગ્યા ન હોય, તો ઓછી સંભાવના અને અસરવાળા કેટલાક જોખમોને અવગણવામાં આવી શકે છે. ઇવેન્ટ સાંકળો માટે ઇવેન્ટ સાંકળોને ઘટનાઓને દર્શાવતી તીરને જોડતી રેખાઓ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. વક્ર રેખા અથવા બહુવિધ સીધા ભાગો ધરાવતી રેખા બંને સ્વીકાર્ય છે. જો એક ઇવેન્ટ બીજી ઇવેન્ટને ટ્રિગર કરે છે, તો ઇવેન્ટ ચેઇન લાઇન્સમાં એક તીર હશે, જે ટ્રિગર થયેલી ઇવેન્ટ તરફ નિર્દેશ કરે છે. જો ઇવેન્ટ ચેઇન લાઇનમાં કોઈ તીર ન હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે સાંકળમાં કોઈ ટ્રિગર્સ નથી, માત્ર ઘટનાઓ એકબીજા સાથે સહસંબંધિત છે. સહસંબંધ ગુણાંક અથવા સંભાવના કે એક ઘટના બીજી ઘટના દ્વારા શરૂ થાય છે તે લંબચોરસ બૉક્સમાં ઘટના સાંકળ પર રજૂ કરવામાં આવે છે. ઇવેન્ટ ચેઇન્સ અન્ય પ્રવૃત્તિને ટ્રિગર કરી શકે છે. આ કિસ્સામાં ઇવેન્ટ ચેઇન લાઇન વૈકલ્પિક તીર સાથે પ્રવૃત્તિની શરૂઆત સાથે જોડવામાં આવશે. ઇવેન્ટ ચેઇન્સ પ્રવૃત્તિઓના જૂથને ટ્રિગર કરી શકે છે. આ કિસ્સામાં પ્રવૃત્તિઓનું આ જૂથ બોક્સ અથવા ફ્રેમથી ઘેરાયેલું હશે અને ઇવેન્ટ ચેઇન લાઇન બોક્સના ખૂણા અથવા ફ્રેમની અંદરની પ્રથમ પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલી હશે. ઘણીવાર ઘટના સાંકળ આકૃતિઓ ખૂબ જ જટિલ બની શકે છે. આ કિસ્સાઓમાં, આકૃતિની કેટલીક વિગતો બતાવવાની જરૂર નથી. વૈકલ્પિક નિયમો ઉત્તેજિત રાજ્યોને ગેન્ટ ચાર્ટ પર બારના સંકળાયેલ વિભાગને ઉન્નત કરીને રજૂ કરવામાં આવે છે. રાજ્યના લંબચોરસની ઊંચાઈ ઘટનાની સાપેક્ષ અસરને રજૂ કરે છે. પ્રવૃત્તિઓની તમામ ઉત્સાહિત સ્થિતિમાં લખાણનું વર્ણન હોવું જોઈએ. માત્ર એવા રાજ્યો બતાવવા જોઈએ કે જેઓ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ્સ કરતાં અલગ ઇવેન્ટ સબ્સ્ક્રિપ્શન્સ ધરાવે છે. જોખમની ક્ષણનું આંકડાકીય વિતરણ પ્રવૃત્તિ પટ્ટીની ઉપર દર્શાવી શકાય છે. શું જોખમની ક્ષણ માટે સમાન વિતરણ ન બતાવવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી કારણ કે તે ઘણા કિસ્સાઓમાં ડિફોલ્ટ હોય છે. જોખમનું નામ તીરની બાજુમાં લખી શકાય છે અને જો સંભાવના અને અસર અથવા જોખમ ID પણ લખવામાં આવે તો તેને પ્રકાશિત કરી શકાય છે. કેટલીકવાર સમાન જોખમ વિવિધ કાર્યો માટે સોંપવામાં આવશે. આ કિસ્સામાં જોખમનું નામ જુદા જુદા તીર માટે સમાન હશે જે જુદા જુદા પટ્ટાઓ તરફ નિર્દેશ કરે છે. જોખમની સંભાવના અને અસર તીરની બાજુમાં લખી શકાય છે. "સંભાવનાઃ" થી "પ્રોબઃ", અથવા ફક્ત "પીઃ", અને "ઇમ્પેક્ટઃ" થી "ઇમ્પઃ", અથવા ફક્ત "આઈઃ" નામ કાપી શકાય છે. શમન પહેલાં અને શમન પછી જોખમની સંભાવના અને અસરને સ્લેશ "/" દ્વારા અલગ કરીને એકસાથે લખી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકેઃ "પીઃ 50 ટકા/40 ટકા" નો અર્થ છે "શમન પહેલાંની સંભાવના 50 ટકા છે; શમન પછીની સંભાવના 40 ટકા છે" જોખમ ઓળખપત્ર તીરની બાજુમાં લખી શકાય છે. ઇવેન્ટ સાંકળોમાં લખાણનું વર્ણન હોય છે વિવિધ ઇવેન્ટ સાંકળો વિવિધ રંગ અથવા રેખા પ્રકારોનો ઉપયોગ કરીને રજૂ કરવામાં આવે છે ઇવેન્ટ સાંકળ આકૃતિઓનો કેન્દ્રિય હેતુ તમામ સંભવિત વ્યક્તિગત ઘટનાઓને બતાવવાનો નથી. તેના બદલે, ઘટનાઓની સાંકળ આકૃતિઓનો ઉપયોગ ઘટનાઓ વચ્ચેના સંબંધને સમજવા માટે થઈ શકે છે. તેથી, ઇવેન્ટ ચેન આકૃતિઓનો ઉપયોગ ઇવેન્ટ ઓળખ અને વિશ્લેષણ તબક્કા દરમિયાન માત્ર સૌથી નોંધપાત્ર ઘટનાઓ માટે જ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. ઘટના સાંકળ આકૃતિઓનો ઉપયોગ જોખમ ઓળખ પ્રક્રિયાના ભાગ રૂપે થઈ શકે છે, ખાસ કરીને વિચારમંથન બેઠકો દરમિયાન. પ્રોજેક્ટ ટીમોના સભ્યો ગેન્ટ ચાર્ટ પરની પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલ તીર દોરી શકે છે. ઘટના સાંકળ આકૃતિઓનો ઉપયોગ અન્ય આકૃતિ સાધનો સાથે કરી શકાય છે. આ સાંકળોને રજૂ કરવાની સૌથી સરળ રીત એ છે કે તેમને ગેન્ટ ચાર્ટ પર ચોક્કસ કાર્યો અથવા સમય અંતરાલ સાથે સંકળાયેલા તીર તરીકે દર્શાવવું. વિવિધ કાર્યક્રમો અને પ્રસંગોની સાંકળો વિવિધ રંગોનો ઉપયોગ કરીને પ્રદર્શિત કરી શકાય છે. ઘટનાઓ વૈશ્વિક (પ્રોજેક્ટના તમામ કાર્યો માટે) અને સ્થાનિક (ચોક્કસ કાર્ય માટે) હોઈ શકે છે. ઘટનાઓ અને ઘટના સાંકળોની કલ્પના કરવા માટે ઘટના સાંકળ આકૃતિઓનો ઉપયોગ કરીને, જોખમો અને અનિશ્ચિતતાનું મોડેલિંગ અને વિશ્લેષણ નોંધપાત્ર રીતે સરળ બનાવી શકાય છે. રાજ્ય કોષ્ટકો અન્ય સાધન કે જેનો ઉપયોગ ઘટનાઓની વ્યાખ્યાને સરળ બનાવવા માટે થઈ શકે છે તે રાજ્ય કોષ્ટક છે. રાજ્ય કોષ્ટકમાં સ્તંભો ઘટનાઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે; પંક્તિઓ પ્રવૃત્તિની સ્થિતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. દરેક રાજ્યમાં દરેક ઇવેન્ટ માટેની માહિતીમાં ઇવેન્ટ સબ્સ્ક્રિપ્શનના ચાર ગુણધર્મોનો સમાવેશ થાય છેઃ સંભાવના, ઇવેન્ટની ક્ષણ, ઉત્સાહિત સ્થિતિ અને ઇવેન્ટની અસર. રાજ્ય કોષ્ટકો ઇવેન્ટ્સ માટે પ્રવૃત્તિના સબ્સ્ક્રિપ્શનને દર્શાવવામાં મદદ કરે છેઃ જો કોઈ કોષ ખાલી હોય તો રાજ્ય ઇવેન્ટમાં સબ્સ્ક્રાઇબ થતું નથી. પ્રવૃત્તિની પાયાની સ્થિતિ બે ઘટનાઓને અનુસરે છેઃ "સ્થાપત્ય ફેરફારો" અને "વિકાસ સાધનો મુદ્દો". જો આમાંથી કોઈ પણ ઘટના બને છે, તો તે પ્રવૃત્તિને "રીફેક્ટરિંગ" નામની નવી ઉત્તેજિત સ્થિતિમાં પરિવર્તિત કરે છે. "રીફેક્ટરિંગ" ને અન્ય ઇવેન્ટમાં સબ્સ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છેઃ "નાના જરૂરિયાત ફેરફાર". અગાઉની બે ઘટનાઓ રીફેક્ટરિંગ સ્થિતિમાં સબ્સ્ક્રાઇબ થતી નથી અને તેથી જ્યારે પ્રવૃત્તિ આ સ્થિતિમાં હોય ત્યારે તે ફરીથી થઈ શકતી નથી. PERT ચાર્ટ્સ ગેન્ટ ચાર્ટ્સ રન ચાર્ટ્સ સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ ઇવેન્ટ ચેઇન પધ્ધતિ શ્વેતપત્ર પ્રોજેક્ટ વ્યવસ્થાપન તકનીકો વ્યવસાય શરતો નેટવર્ક વિશ્લેષણ સમયપત્રક અલ્ગોરિધમ્સ પધ્ધતિ પદ્ધતિઓ (કમ્પ્યુટિંગ) મોડેલિંગ ભાષાઓ