Sanmen Nuclear Power Station
સેનમેન ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશન () એ સેનમેન કાઉન્ટી, ઝેજિયાંગ, ચીનમાં આવેલું એક પરમાણુ પાવર સ્ટેશન છે. સેનમેન એ વેસ્ટિંગહાઉસ ઇલેક્ટ્રિક કંપની દ્વારા વિકસિત AP1000 પ્રેશરાઇઝ્ડ વોટર રિએક્ટર (PWR) નું પ્રથમ અમલીકરણ છે. ઇતિહાસ પ્લાન્ટ માટેનો કરાર જુલાઈ 2007માં સંમત થયો હતો. વેસ્ટિંગહાઉસે અન્ય કંપનીઓ પર બોલી સ્પર્ધા જીત્યાના આશરે બાર મહિના પછી પ્રોજેક્ટની શરૂઆતની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. નવા પ્લાન્ટ માટેના કરારમાં વેસ્ટિંગહાઉસમાં લઘુમતી શેરહોલ્ડર ધ શો ગ્રૂપ (હવે શિકાગો બ્રિજ એન્ડ આયર્ન) સામેલ હતું. વેસ્ટિંગહાઉસ જાપાની તોશિબા દ્વારા નિયંત્રિત હતું. શો જૂથે ઇજનેરી, ખરીદી, કાર્યરત, માહિતી વ્યવસ્થાપન અને પ્રોજેક્ટ વ્યવસ્થાપન સેવાઓ પૂરી પાડી હતી. રિએક્ટરની પ્રથમ જોડીની કિંમત CNY 32.4 અબજ યુઆન હોવાનો અંદાજ હતો, પછીના અંદાજો 2013 માં CNY 40.1 અબજ ($6.12 અબજ યુએસડી) ના આંકડા આપે છે. અંતિમ રકમ CNY 10 અબજ યુઆન વધારે હતી. પ્રથમ અને બીજા એકમો માટે ગ્રાઉન્ડબ્રેકિંગ 26 ફેબ્રુઆરી 2008ના રોજ યોજાઈ હતી. પ્રથમ એકમ માટે ખોદકામ સપ્ટેમ્બર 2008માં પૂર્ણ થયું હતું. પ્રોજેક્ટને નિર્ધારિત સમય કરતા 67 દિવસ આગળ મૂકીને ખાડાની ગુણવત્તાને પ્રમાણિત કરવામાં આવી હતી. સેનમેન એકમ 1નું બાંધકામ 19 એપ્રિલ 2009ના રોજ શરૂ થયું હતું, કારણ કે સ્ટેટ ન્યુક્લિયર પાવર ટેક્નોલોજી કોર્પોરેશન (એસ. એન. પી. ટી. સી.) ના અધ્યક્ષ વાંગ બિંગહુઆ અને વેસ્ટિંગહાઉસ સી. ઈ. ઓ. એરિસ કેન્ડ્રીસ દ્વારા હાજરી આપેલા એક સમારોહમાં પાયો માટે પ્રથમ 5,200 ઘનમીટર કોંક્રિટ રેડવામાં આવ્યું હતું. સેનમેન 2 માટે પ્રથમ કોંક્રિટ 15 ડિસેમ્બર 2009ના રોજ રેડવામાં આવ્યું હતું. જૂન 2014 માં, ચાઇના ફર્સ્ટ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝે બીજા AP1000 એકમ માટે પ્રથમ સ્થાનિક રીતે ઉત્પાદિત AP1000 રિએક્ટર પ્રેશર જહાજ પૂર્ણ કર્યું. આ એકમોની શરૂઆત 2014 અને 2015માં થવાની ધારણા હતી. એપ્રિલ 2015 માં, બંને માટે 2016 ની શરૂઆતની તારીખ અંદાજવામાં આવી હતી. એક મહિના પછી, શરૂઆતની તારીખ 2017 પર પાછી મૂકવામાં આવી હતી. જાન્યુઆરી 2017 માં ચાઇના નેશનલ ન્યુક્લિયર કોર્પોરેશન (સી. એન. એન. સી.) એ જાહેરાત કરી હતી કે 2017 માટે કામગીરીની શરૂઆત સાથે અંતિમ રિએક્ટર શીતક પંપ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. સેનમેન 1 એ પૂર્વ-ઇંધણ સલામતી તપાસ પૂર્ણ કરી હતી પરંતુ 2018 ના અંત સુધી ગ્રીડ સાથે જોડાવાની અપેક્ષા નહોતી. સેનમેન 1નું ગરમ પરીક્ષણ જૂન 2017માં પૂર્ણ થયું હતું અને ઇંધણનું લોડિંગ 25 એપ્રિલ 2018ના રોજ શરૂ થયું હતું. ત્યારબાદ તે 21 જૂન 2018ના રોજ સવારે 2:09 વાગ્યે પ્રથમ નિર્ણાયકતા હાંસલ કરનાર વિશ્વનું પ્રથમ AP1000 રિએક્ટર બન્યું હતું અને 30 જૂન 2018ના રોજ તેને ગ્રીડ સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું. સેનમેન યુનિટ 1એ 21 સપ્ટેમ્બર 2018ના રોજ વ્યાવસાયિક કામગીરી શરૂ કરી હતી. સેનમેન યુનિટ 2એ 17 ઓગસ્ટ 2018ના રોજ પ્રથમ નિર્ણાયકતા હાંસલ કરી હતી અને 24 ઓગસ્ટ 2018ના રોજ તેને ગ્રીડ સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું. પૂર્ણ-શક્તિ પ્રદર્શન પરીક્ષણ 5 નવેમ્બર 2018ના રોજ પૂર્ણ થયું હતું, અને આ એકમ હવે વ્યાપારી કામગીરીમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે. માર્ચ 2019માં સનમેન યુનિટ 2 રિએક્ટર શીતક પંપની ખામીને કારણે બંધ થઈ ગયું હતું, જેનું મૂળ કારણ હજુ પણ તપાસ હેઠળ છે. કર્ટિસ-રાઈટ દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાંથી રિપ્લેસમેન્ટ પંપ મોકલવામાં આવ્યો છે. ઇમ્પેલર બ્લેડ ગુણવત્તા સાથે આ પંપ સાથે અગાઉની સમસ્યાઓ આવી છે, જેમાં 2013 માં યુ. એસ. માં ત્રણ પંપ પરત ફર્યા હતા. રિએક્ટર ડેટા સેનમેન ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટમાં 2 કાર્યરત રિએક્ટર છે. એકમો 3 અને 4 માટે પાયાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, પરંતુ પ્રક્રિયા દરમિયાન, પ્રોજેક્ટ લગભગ અટકી ગયો હતો. આ CAP-1000 પ્રોજેક્ટમાં વિલંબને કારણે આવે છે. જોકે, 20 એપ્રિલ 2022ના રોજ રાજ્ય પરિષદ દ્વારા બંને એકમો પર બાંધકામ ફરી શરૂ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ પણ જુઓ ચીનમાં પરમાણુ શક્તિ પરમાણુ શક્તિ ચર્ચા સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ સેનમેન પરમાણુ શક્તિ કંપની મેળવેલ 2009-12-16. "કોર્પોરેટ ન્યૂઝ" સ્ટેટ ન્યુક્લિયર પાવર ટેક્નોલોજી કોર્પોરેશન (એસએનપીટીસી). મેળવેલ 2009-12-16. "સેનમેન ન્યુક્લિયર પાવર કંપની, લિમિટેડ". ચાઇના નેશનલ ન્યુક્લિયર કોર્પોરેશન (CNNC). મેળવેલ 2009-12-16. સેનમેન ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, ઝેજિયાંગ પ્રાંત, ચાઇના ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનો AP1000 રિએક્ટરોનો ઉપયોગ કરે છે ચાઇનામાં ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનો નિર્માણાધીન રિએક્ટર સાથે ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનો ચાઇનામાં પ્રસ્તાવિત પાવર સ્ટેશનો ઝેજિયાંગમાં 2018 સ્થાપનાઓ ચાઇનામાં ઇમારતો અને બાંધકામો પ્રસ્તાવિત રિએક્ટર સાથે ચાઇના ન્યુક્લિયર પાવર સ્ટેશનો